<s>[INST] 가스라인을 시공하는 업체입니다. 3월19~3월29일까지 가스라인이 준공됐어야 하는데 그 기간을 넘겼습니다. 그랬더니 일을 맡긴쪽에서 지체된 기간만큼의 손해배상을 청구하겠다고 합니다. 근데 준공기간을 넘긴이유는 일을 맡긴쪽에서 기존 도면에서 없었던 내용들을 추가해서 날짜를 넘겼습니다. 추가된 내용에대한 비용은 주지않겠다고 주장하고 기간을 못지킨것에대한 손해 배상 비용만 요구합니다. 그러면서 그냥 공사 그만하고 현장에서 나가라고 합니다. 다른업체 쓰겠다고 하면서요. 이미 공사는 90%가 완료된 시점에서 저러고있습니다. 어떻게 해야 할까요?? [/INST] 도급인의 요구로 인한 추가공사로 공사가 지연된 부분에 대해서는 지연일수에서 감할 수 있습니다. 또한 추가공사비용을 청구하는 것도 가능합니다. 단 혹 소송을 가게 되면 이러한 부분들에 대한 입증이 필요할 것입니다.
공사를 중단하고 정산하기로 합의하였다면, 전체 공사금액에서 기성고에 해당하는 비율을 청구할 수 있습니다. 정산시에는 추가공사와 지연문제 등도 함께 고려해야 할 것입니다. </s>