<s>[INST] 식당 주방 바닥 방수 공사를 하였고
540만원공사비(계약서상) 중 180만원(30%계약금)만 받은 상태입니다.
의뢰자가 공사비용을 주지 않는 이유는
제가 공사기간을 어겼기 때문인데
계약서에 명시된 기간 보다 이틀 연장이 되었습니다.
연장이유는 공사를 진행하다 보니 부득이하게 예상과
다르게 공사범위가 넓어졌고(바닥이 깊었음) 다른 기타사항들이 생겼습니다.
이에 실공사비용은 700만원이 조금 넘게 발생하였고
심지어 의뢰자가 보험청구를 한다며 견적서를 실제보다 높게 청구해서
따로 보내달라고 하여 1100만원의 견적서를 주었고
이를 토대로 보험금을  받은 것으로 압니다.
어쨌든 의뢰자는 연장된 기간 동안 자신이 영업을 하지 못하였기에 
공사비용을 줄 수 없다고 합니다.
공사 전 의뢰자가 공사기간을 강조한건 사실이고 이를 약속 하였던 것도 사실입니다.

공사 기간을 어겼다고 공사비용을 주지 않는 이 경우는 어떻게 하면 좋을까요?
(대부분의 내용은 구두적으로 하였고
제가 최근 핸드폰이 고장나는 바람에 
문자나 카톡등으로 내용을 주고 받은지는 기억이 나지 않습니다.) [/INST] 일반적으로 공사가 지연 시공되는 경우 지체상금을 물게 될 수는 있습니다. 계약시에 이에 대한 약정을 하는 경우가 많지요. 다만 이건에서는 약정이 있는 것으로 보이진 않습니다.
따라서 공기 지연에 따른 손해배상액이 산정되어야 공제(상계) 할 것일 뿐, 상대방이 공사대금 지급을 미룰 이유는 될 수 없습니다. </s>