<s>[INST] 가스라인을 시공하는 업체입니다. 3월19~3월29일까지 가스라인이 준공됐어야 하는데 그 기간을 넘겼습니다. 그랬더니 일을 맡긴쪽에서 지체된 기간만큼의 손해배상을 청구하겠다고 합니다. 근데 준공기간을 넘긴이유는 일을 맡긴쪽에서 기존 도면에서 없었던 내용들을 추가해서 날짜를 넘겼습니다. 추가된 내용에대한 비용은 주지않겠다고 주장하고 기간을 못지킨것에대한 손해 배상 비용만 요구합니다. 그러면서 그냥 공사 그만하고 현장에서 나가라고 합니다. 다른업체 쓰겠다고 하면서요. 이미 공사는 90%가 완료된 시점에서 저러고있습니다. 어떻게 해야 할까요?? [/INST] 1. 도면변경, 추가공사 등으로 공사 일정이 지연된 것은 질문자님의 귀책사유로 인한 사정이 아니므로 지체상금 지급의무가 없습니다.
2. 질문자님은 공사를 중단한 상태의 기성고율에 해당하는 공사비와 도급인의 채무불이행을 이유로 한 손해배상을 청구할 수 있고, 추가공사가 도급인의 요청에 따라 이루어졌다는 사실 등을 입증하여 이에 대한 공사비 또한 청구할 수 있습니다.
우선 구체적인 사실관계 및 공사계약서 등을 바탕으로 전문적이고 정확한 상담부터 받아볼 필요가 있습니다. </s>