ورد كتاب المدعى عليها تاريخ 15/3/1397هـ يفيد أن المؤسسةالمدعية لم تقم حتى الآن بسقف الدور الأرضي للمشروع وأن النسبة المنجزة إلى كاملالأعمال 18% والنسبة المئوية للمدة المنقضية إلى كامل المدة هي 133.3% حسب ما أوضحهالتقرير رقم 70 في 4/2/1397هـ المعد من قبل اللجنة المشرفة على المشروع وذلك قبلاحتساب المدة التي وافقت عليها وزارة المالية والاقتصاد الوطني أما إذا تم احتسابالمدة التي وافقت عليها الوزارة المذكورة فإن المدة المحدودة لتنفيذ المشروعوالبالغة 18 شهراً تنتهي في 27/4/1397هـ.