question: 24. Um was geht es bei der „fehlende[n] Verfüllbereitschaft (genehmigungsrechtlich sowie ressourcentechnisch) und Auswirkungen des COVID-19-bedingten Sonderbetriebs“ (vgl. BMUV-Bericht, S. 25), die zu Planungsänderungen führten, welche waren das, und durch wen wurden sie veranlasst?
  25. Welche atomrechtlichen Änderungen machten eine Überarbeitung der Unterlagen zur Verfüllung erforderlich (vgl. BMUV-Bericht, S. 25 f.), und durch wen wurden sie veranlasst?
answer: Die Fragen 24 und 25 werden gemeinsam beantwortet.
  Bei der genehmigungsrechtlichen Verfüllbereitschaft handelt es sich um die Genehmigung zur Verfüllung von Hohlräumen.
  Im Zuge der Herstellung der Notfallbereitschaft, einhergehend mit dem Rückzug aus tieferliegenden Sohlen, ergaben sich Verfüllmaßnahmen, die den genehmigten Umgang mit potentiell kontaminierten Lösungen verändern. In der Folge wurden Überarbeitungen der Unterlagen zur Genehmigung des Umgangs mit diesen Lösungen erforderlich.
  Auch der COVID-19-bedingte Sonderbetrieb führte dazu, dass die Verfüllmaßnahmen nicht in geplantem Umfang erfolgen konnten. Zur Verhinderung von Infektionsketten im Bergwerk mussten betrieblichen Abläufe unter Tage räumlich und zeitlich entzerrt werden, teilweise – wenn nicht anders möglich – auch zu Lasten der Produktivität.