question: 5. Wie ist der Planungs- und Entwicklungsstand der unter Abschnitt 2 des WaStrAbG benannten 24 Vorhaben im Einzelnen?
  6. Wann hatten die Planungen (vgl. Frage 5) im Einzelnen begonnen oder wann werden sie im Einzelnen beginnen?
  8. Gibt es Bauverzögerungen oder gar Stillstände im Abschnitt 2, deren Ursachen Behinderungen durch Umweltverbände oder Bürgerinitiativen sind?
answer: Die Fragen 5, 6 und 8 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.
  Die derzeitigen Projektstände sowie der jeweilige Planungsbeginn können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
  BPl-Nr. Bedarfsplanvorhaben Projektstand*
  Beginn Planung
  Abschnitt 2 – Neue Vorhaben des Vordringlichen Bedarfs (VB-Engpassbeseitigung (in Fettdruck) und VB)
  1/W25 Abladeoptimierung der Fahrrinnen am Mittelrhein 1 2013
  2/W30 Fahrrinnenvertiefung des Untermains bis Aschaffenburg 0 Noch offen
  3/W45 Fahrrinnenanpassung der Außenweser 2 2000**)
  4/W02 Vertiefung des Nord-Ostsee-Kanals 1 2010
  5/W46b Fahrrinnenanpassung der Unterweser (Süd) 0 2006**)
  6/W46a Fahrrinnenanpassung der Unterweser (Nord) 2 2006**)
  7/W23 Ausbau des Wesel-Datteln-Kanals (WDK) bis Marl und Ersatzneubau der "Großen Schleusen" sowie Brückenhebung bei Ersatzneubau
  1 2020
  8/W06 Vertiefung der Außenems 2 2008
  9/W41 Ausbau des Datteln-Hamm-Kanals (Oststrecke) 0 Noch offen
  10/W03 Neutrassierung der Saatsee-Kurve am Nord-Ostsee-Kanal
  1 2010
  11/W04 Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Rostock
  3 2015
  12/W31 Ausbau der Donau im Abschnitt Straubing-Vilshofen (Variante A)
  2-3 < 2010
  13/W27 Abladeverbesserung und Sohlenstabilisierung am Rhein zwischen Duisburg und Stürzelberg
  1 2013
  14/W05 Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Wismar
  1 2015
  15/W18 Anpassung des Dortmund-Ems-Kanals (Nordstrecke) 3 2007
  16/W37 Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße (Strecke) 1 ,3, 4 1992
  17/W10 Ausbau des Stichkanals Salzgitter einschl. Ersatzneubau zweier Schleusen
  2-3 ca. 2010
  18/W24 Ausbau des Küstenkanals einschl. Ersatzneubau zweier Schleusen
  1 2020
  19/W12 Vorgezogener Ersatzneubau einer Schleuse in Lüneburg-Scharnebeck am Elbe-Seitenkanal
  1 2016
  BPl-Nr. Bedarfsplanvorhaben Projektstand* Beginn Planung
  20/W29 Verlängerung der Neckarschleusen von Mannheim bis Plochingen
  0-2 < 2010
  21/W28 Bau von sieben 2. Schleusenkammern an der Mosel 0-3 < 2010
  22/W33 Ausbau des Elbe-Lübeck-Kanals (Vertiefung und Verbreiterung)
  0 Noch offen
  23/W08 Ausbau des Stichkanals Hildesheim 1-3 ca. 2010
  24/W39 Schleuse Kleinmachnow am Teltowkanal (ausschließlich in Bezug auf ihren Erhalt)
  4 2013
  Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 4 verwiesen.