question: 23. Welche Kosten wurden durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr bzw. durch die Autobahn GmbH des Bundes für die jeweiligen Kostenermittlungsstufen (Kostenrahmen, Kostenschätzung, Kostenberechnung, Kostenanschlag) im Laufe der unterschiedlichen Planungs- und Projektphasen für die geplanten Abschnitte der A 20 zu welchem Zeitpunkt (bitte Datum der jeweiligen Kostenermittlung angeben) ermittelt (bitte einzeln für jeden Abschnitt über alle Kostenermittlungsstufen benennen)?
answer: Um eine Vergleichbarkeit aller Straßenneu- und Ausbaumaßnahmen sicherzustellen, werden die Kostenermittlungsstufen der A 20 mit dem einheitlichen Preisniveau zum Zeitpunkt der Aufstellung des BVWP angegeben. Da zu diesem Zeitpunkt nur für die Abschnitte 3 bis 5 in Niedersachsen keine Vorentwurfsunterlagen vorlagen, sind für diese drei Abschnitte die Kosten gemäß der Kostenschätzung angegeben. Den übrigen Kosten ist eine Kostenberechnung zugrunde gelegt.
  BA Bezeichnung Kosten BVWP
  [Mio. €] (1.1.2014)
  Kostenberechnung
  [Mio. €] (Stand)
  A 20, Küstenautobahn NI
  1 Westerstede (A 28) –
  Jaderberg (A 29)
  161,0
  (RE 10/2013)
  189,5
  (KFS 02/2019)
  2 Jaderberg (A 29) – Schwei (B 437) 406,7
  (aus RE-VE)
  406,7
  (RE 09/2016)
  3 Schwei (B 437) –
  östl. Weserquerung (L 121)
  137,8
  (Kostenschätzung)
  133,3
  (RE 12/2016)
  4a östl. Weserquerung (L 121) –
  A 27 (nördl. AD Stotel) 259,5
  (Kostenschätzung)
  169,0
  (RE 02/2019)
  4 A 27 (nördl. AD Stotel) –
  Heerstedt (B 71)
  5 Heerstedt (B 71) –
  Bremervörde (B 495)
  192,1
  (Kostenschätzung)
  271,9
  (RE 10/2020)
  6 Bremervörde (B 495) – Elm (L 114) 138,7
  (RE 06/2012*)
  7 Elm (L 114) –
  AK A 20/A 26 (östl. Drochtersen)
  299,2
  (aus RE-VE)
  302,8
  (RE 02/2016)
  8 AK Kehdingen 76,1
  + 684,7 760,8
  (RE 02/2008*)
  109,6
  (1. KFS 03/2019)
  8 AK Kehdingen –
  LGr. SH/NI (Elbmitte)
  A 26, östlich AK Kehdingen (A 20) – Stade-Ost
  5a AK Kehdingen –
  Freiburger Straße/L 111
  156,8
  (RE 07/2009*)
  312,3
  (gen. Aktualis. 12/2020)
  5b Freiburger Straße/L 111 – Stade-Ost 80,6
  (RE 07/2009*) 243,2 (RE 04/2020)
  BA Bezeichnung Kosten BVWP
  [Mio. €] (1.1.2014)
  Kostenberechnung
  [Mio. €] (Stand)
  A 20, Nord-West-Umfahrung Hamburg 3 Weede – Wittenborn 149,5
  (FD, RE 09/2006)
  4 Wittenborn – A 7 125,6
  (FD, RE 02/2009)
  5 A 7 – L 114 127,5
  (RE 06/2009)
  6 L 114 – A 23 114,5
  (RE 10/2007)
  7 A 23 – Glückstadt 207,4
  (KFS 07/2010)
  8 Glückstadt – LGr. SH/NI (Elbmitte) 374,8
  (RE 02/2008*)