question: 1. Aufgrund welcher Annahmen geht die Bundesregierung trotz der geringen Fortschritte seit der Grundsatzentscheidung nach dem sog. Optionenvergleich von einem Beginn der Rückholung im Jahr 2033 aus (vgl. BMUV-Bericht, S. 9, 11, 13)?
answer: Mit der Veröffentlichung des Asse-Rückholplans im Jahr 2020 erfolgte die Weichenstellung für die Einleitung der erforderlichen Genehmigungsverfahren. Noch im gleichen Jahr fand eine Antragsberatung zum Antragskomplex I statt, zum dem u. a. das Teufen des Schachtes Asse 5 einschließlich der Errichtung der Schachtröhre und die untertägige Anbindung der Schachtröhre des Schachtes Asse 5 an das Bestandsbergwerk Asse II gehören. Im Jahr 2021 wurde die Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die Abfallbehandlungsanlage und das Zwischenlager beauftragt. Mittlerweile hat die BGE die Einleitung eines Raum-
  ordnungsverfahrens beantragt; eine Antragskonferenz hat dazu bereits stattgefunden.
  Zum Projektfortschritt haben auch wichtige Erkundungsbohrungen und die Durchführung einer großflächigen 3D-Seismik beigetragen. Außerdem wurden alle Aufträge für die Entwicklung der Bergetechniken und für die Entwurfsplanungen für die drei Einlagerungssohlen (511-m-, 725-m- und 750-m-Sohle) vergeben. Ein Großteil der für die notwendige Erweiterung des Betriebsgeländes erforderlichen Grundstücke wurde erworben.