question: 8. Weshalb wird die Herstellung der Notfallbereitschaft trotz der Priorisierung durch die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) erst im vierten Quartal 2032 erreicht und abermals deutlich nach hinten verschoben (vgl. BMUV-Bericht, S. 11 f.)?
  Welche Risiken entstehen dadurch für den Zeitpunkt des Beginns der Rückholung?
answer: Die terminliche Anpassung berücksichtigt Verzögerungen bei laufenden Untersuchungen möglicher Kavernenstandorte, die aufgrund der aktuellen Gasversorgungssituation gegebenenfalls von Dritten benötigt werden.
  Die Erlangung der vollständigen Notfallbereitschaft soll bis zum Jahr 2032 und damit vor Beginn der Rückholung abgeschlossen werden, so dass sich kein Zeitverlust für die Rückholung ergibt.