question: 14. Wie ist der Baufortschritt bei der Weddeler Schleife, und gab es seit dem Beschluss zum Ausbau Steigerungen bei den geplanten Kosten?
answer: Die Bauausführung der Investitionsmaßnahme Weddeler Schleife – Zweigleisiger Ausbau hat nach Auskunft der DB AG im Februar 2021 begonnen, wird seitdem intensiv vorangetrieben und hauptsächlich in Sperrpausen des Bahnbetriebs umgesetzt (abrufbar unter: https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/we ddeler-schleife).
  Nach Auskunft der DB AG finden in den Jahren 2021/2022 vornehmlich Oberbauarbeiten im südlichen Abschnitt zwischen Weddel und Lehre statt. Die Oberbauarbeiten wurden zu weiten Teilen abgeschlossen. An den Brücken Schunter und Sandbach im südlichen Abschnitt wurden die Fundamente freigelegt und es wurde damit begonnen, die Pfeiler für den zweiten Überbau aufzubauen. Im südlichen Bereich der Strecke konzentrieren sich die Arbeiten auf den Kabeltiefbau. Im nördlichen Streckenabschnitt werden hauptsächlich Erdbauarbeiten durchgeführt. Außerdem wurde mit dem Neubau der Brückenbauwerke begonnen. Bis zum Jahresende finden weitere Bauarbeiten in der Sperrpause von Oktober bis Dezember auf der gesamten Strecke statt.
  Die Kosten der Investitionsmaßnahme sind nach Auskunft der Deutschen Bahn AG weitestgehend stabil.