question: 7. Weshalb liegt der Beginn der Bauausführung von Abfallbehandlungsanlage und Zwischenlager (Januar 2025) vor dem Abschluss der Genehmigungsphase (Januar 2026), und welche Kosten und Rechtsrisiken erwachsen daraus (vgl. BMUV-Bericht, S. 11)?
answer: Für den Gebäudekomplex aus Abfallbehandlungsanlage und Zwischenlager ist geplant, Teilbaufreigaben zu erreichen, um mit Teilleistungen früher zu beginnen. In dieser Parallelisierung von Vorgängen werden keine wesentlichen Kosten- und Rechtsrisiken gesehen.