question: 17. Wie soll der Masterplan BIM (bis 2025) im Tiefbau laut Bundesregierung zeitlich (genaue Einteilung der Entwicklungsstufen) sowie inhaltlich (strukturell, personell, fachspezifisch) aussehen?
answer: Der Masterplan BIM Bundesfernstraßen sieht ab dem Jahr 2025 eine flächendeckende Anwendung von BIM als Regelprozess vor. Für die strukturierte und sukzessive Einführung und Etablierung der BIM-Methode wurde ein dreistufiges Phasenmodell erarbeitet. Dieses Phasenmodell stellt den zeitlichen Rahmen, der notwendigen Weiterentwicklung und Ausprägung der BIM-Anwendungsfälle dar:
  • Phase I: Aufbruch und Harmonisierung (ab dem Jahr 2021),
  • Phase II: Ausweitung und Professionalisierung (geplant ab Mitte des Jahres 2023),
  • Phase III: Standardisierung (geplant ab Mitte des Jahres 2024),
  • Regelprozess (ab dem Jahr 2025).
  Innerhalb der Phasen werden die BIM-Anwendungsfälle gestaffelt eingeführt.
  Dabei werden die priorisierten BIM-Anwendungsfälle in BIM-Pilotprojekten auf Praxistauglichkeit geprüft und optimiert. Parallel erfolgt die Erprobung weiterer BIM-Anwendungsfälle zur Vorbereitung der Folgephase, die in Evaluierungsprojekten im Zuge eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses weiterentwickelt werden. Die Anzahl der mit BIM durchgeführten Projekte wird dabei stetig erhöht und soll dabei unterschiedliche Projektgrößen umfassen. Ziel ist eine umfassende bundeseinheitliche und harmonisierte Anwendung der BIM-Methode nach Abschluss der dritten Entwicklungsphase und die Überführung von BIM in einen einheitlichen Regelprozess.