question: 9. Welche Probleme gab und gibt es auf dem Streckenabschnitt Ansbach–Triesdorf bei den folgenden Stellwerken
  a) Ansbach und
  b) Triesdorf?
answer: Nach Auskunft der DB AG haben im Bereich Ansbach umfangreiche Munitions- und Kontaminationsfunde zu erheblichen Behinderungen geführt, die eine Verschiebung des Inbetriebnahmetermins erforderlich machten. Zudem behinderten auch hier die Starkregenereignisse im Sommer 2021 die Bodenarbeiten. Da über die Strecken während der Projektlaufzeit auch Umleitungsverkehre aus anderen Strecken laufen, waren Sperrpausen für Bauarbeiten in manchen Zeitfenstern nicht möglich, was die Umsetzung ebenfalls verzögert hat.