còn đúng 10 ngày nữa là đà nẵng sẽ chính thức ngắt sóng truyền hình analog vào sáng nay 21102015 ông nguyễn hoàng cẩm phó giám đốc sở tt tt đà nẵng cho biết tính đến nay việc lắp đặt đầu thu truyền hình số dvb t2 cho các hộ nghèo cận nghèo hộ gia đình chính sách ở đà nẵng cơ bản đã hoàn tất chỉ còn hơn 300 hộ thuộc xã hòa bắc là chưa tiến hành lắp đặt vì tại khu vực này vẫn chưa có sóng truyền hình số dvb t2 xã hòa bắc nằm trong vùng lõm sóng truyền hình ở đà nẵng theo kế hoạch đưa ra rồi tháng 32015 vtv sẽ triển khai lắp đặt tại đà nẵng hai trạm bù sóng để giải quyết tình trạng không có sóng truyền hình tuy nhiên đến thời điểm hiện tại trạm bù sóng ở hòa bắc vẫn chưa được vtv đưa vào phát sóng nên khu vực này vẫn chưa có sóng trung tâm truyền dẫn phát sóng của vtv ở đà nẵng thông báo cho tôi thiết bị đã có nhưng bị trục trặc phải kiểm tra kỹ thuật nên chưa đưa vào sử dụng được do đó phải đợi đến khi vtv phát sóng truyền hình số tại khu vực hòa bắc chúng tôi mới tiếp tục chỉ đạo triển khai lắp đặt đầu thu truyền hình số cho hơn 300 hộ nghèo cận nghèo hộ chính sách và hộ người dân tộc tại khu vực này ông cẩm cho biết liên quan đến chất lượng đầu thu số dvb t2 trợ cấp cho người dân ở đà nẵng ông cẩm cho hay người dân đều có phản hồi tốt về chất lượng đầu thu truyền hình số do nhà nước trợ cấp cho các đối tượng hộ nghèo tại đà nẵng có 5 788 hộ nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền hình số trong đó có 5 043 hộ nghèo cận nghèo theo chuẩn của tp đà nẵng được hỗ trợ đầu thu số tc 377 theo gói thầu do ban chỉ đạo số hóa truyền hình đà nẵng đấu thầu mua sắm còn 745 hộ cận nghèo chuẩn trung ương được nhận hỗ trợ đầu thu igate do quỹ dịch vụ viễn thông công ích tổ chức đấu thầu mua sắm ông cẩm cho biết tại một số nơi có hai hộ gia đình ở gần nhau được hỗ trợ hai loại đầu thu khác nhau nhưng cả hai đều phản ánh chất lượng đầu thu thu xem tốt đặc biệt là đầu thu tc 377 có giá thị trường rẻ hơn đầu thu igate tới 40 nhưng được bà con phản hồi rất tốt liên quan đến khâu phát sóng vtv đã nhiều lần hứa hẹn về thời gian hoàn thành hai trạm phát sóng số ở đà nẵng nhưng rồi liên tục thất hứa theo kế hoạch đưa ra hồi tháng 32015 trung tâm truyền dẫn phát sóng thuộc vtv triển khai lắp đặt trạm phát lại sóng truyền hình số mặt đất dvb t2 tại 2 vị trí vị trí thứ nhất ở trạm bts của vinaphone tại thôn xuân phú xã hòa sơn huyện hòa vang vị trí thứ hai trạm phát lại truyền hình drt do đài truyền thanh truyền hình huyện hòa vang quản lý tại thôn nam yên xã hòa bắc huyện hòa vang việc lắp đặt bổ sung hai trạm lặp này được vtv cho biết phải hoàn thành trong tháng 52015 để chuẩn bị cho kế hoạch ngắt sóng analog ở đà nẵng vào 17 tuy nhiên đến cuối tháng 6 vtv vẫn chưa thể thực hiện được tại phiên họp ban chỉ đạo số hóa truyền hình quốc gia vào cuối tháng 62015 một lãnh đạo của vtv hứa hẹn trung tâm truyền dẫn phát sóng trực thuộc vtv đã hoàn thành thủ tục và đang thực hiện đấu thầu dự án lắp đặt 2 trạm phát lại sóng truyền hình số dvb t2 chậm nhất tháng 72015 sẽ hoàn thành 2 trạm lặp này nhưng giờ là cuối tháng 10 chỉ có một trong hai trạm bù sóng này được đưa vào hoạt động