sở xây dựng hà nội cho biết thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư đã ký ngày 462016 giữa ubnd thành phố hà nội với tập đoàn vnpt tập đoàn viettel tổng công ty viễn thông mobifone tổng công ty điện lực hà nội evn hà nội về việc hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung hạ áp tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố hà nội giai đoạn 2016 2020 thời gian vừa qua sở xây dựng phối hợp với sở tt tt và các sở ngành thành phố và các đơn vị liên quan triển khai kết quả với việc thi công hạ ngầm 18 tuyến phố đã được ubnd thành phố phê duyệt thực hiện trong năm 2016 đến nay các nhà đầu tư đã hoàn thành xây dựng công trình ngầm tại 17 tuyến18 tuyến phố trong đó riêng với phố thụy khuê phần điện lực đã cơ bản hoàn thành phần viễn thông mobifone đang hoàn thiện thủ tục để thi công đối với 17 tuyến phố đã hoàn thành công tác hạ ngầm sở xây dựng chủ trì phối hợp với sở tt tt các nhà đầu tư và các đơn vị liên quan cắt hạ dây cáp cũ cột cũ không còn sử dụng tại những tuyến đã hạ ngầm xong cảnh quan đô thị đã được cải thiện đáng kể và được nhân dân đồng tình ủng hộ chủ trương của thành phố sở xây dựng hà nội nêu cũng theo sở xây dựng ubnd các quận đang lập dự án cải tạo chỉnh trang đô thị đồng bộ các tuyến đã hạ ngầm bao gồm lát hè đá cải tạo cây xanh chiếu sáng hạ ngầm dây cáp thay cột thép thay đèn led tiết kiệm điện chỉnh trang mặt phố tuy nhiên tiến độ triển khai của ubnd các quận còn chậm mới chỉ thực hiện xong phố giang văn minh quận ba đình đang thi công đường giải phóng quận hoàng mai hai bà trưng nguyễn trãi quận thanh xuân bà triệu và đang lập dự án đấu thầu tuyến thái hà huỳnh thúc kháng quận đống đa ba đình về tình hình thi công hạ ngầm tại 56 tuyến phố được ubnd tp hà nội phê duyệt thực hiện trong đợt 1 năm nay báo cáo của sở xây dựng chỉ rõ tính đến tháng 102017 các doanh nghiệp đã thi công được 4156 tuyến trong đó điện lực đã cơ bản hoàn thành 3156 tuyến đang thi công 10 tuyến viễn thông cơ bản hoàn thành 1656 tuyến đang thi công 11 tuyến số liệu của sở xây dựng cũng cho thấy trong số các tuyến phố đã thực hiện hạ ngầm có 16 tuyến đã cơ bản hoàn thành điện lực và viễn thông bao gồm hoa lư võ thị sáu lò đúc trần khát chân châu long ngọc hà đội cấn quốc tử giám quang trung trần xuân soạn cửa bắc tôn thất tùng lương đình của văn miếu trúc khê trịnh hoài đức còn 1517 tuyến phố trên địa bàn quận hoàn kiếm chưa thi công cả điện lực và viễn thông đối với việc xây dựng kế hoạch hạ ngầm đợt 2 năm 2017 sở xây dựng hà nội cho biết sở đã phối hợp với ubnd các quận sở tt tt thống kê đề xuất trên cơ sở đăng ký của các doanh nghiệp viễn thông điện lực và ngày 4102017 liên ngành xây dựng tt tt đã có tờ trình lãnh đạo ubnd thành phố phê duyệt hạ ngầm 45 tuyến phố trên địa bàn 8 quận nội thành làm cơ sở để các doanh nghiệp thực hiện trong báo cáo mới đây gửi ubnd tp hà nội sở xây dựng đã đề nghị lãnh đạo ubnd thành phố phê duyệt danh mục hạ ngầm 45 tuyến phố trên địa bàn 8 quận nội thành đã được liên ngành xây dựng tt tt trình lên với các tuyến công trình ngầm đã được ubnd cho phép triển khai đầu tư theo hình thức xã hội hóa sở xây dựng hà nội kiến nghị ubnd thành phố chỉ đạo ubnd các quận bố trí vốn và khẩn trương cải tạo chỉnh trang hè đảm bảo đồng bộ và mỹ quan văn minh đô thị