báo cáo của sở xây dựng hà nội cho hay triển khai hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông điện lực trung hạ áp trên địa bàn thành phố theo danh mục 18 tuyến phố đã được ubnd thành phố chấp thuận thực hiện trong năm 2016 đến giữa tháng 22017 các doanh nghiệp đã hoàn thành thi công 1418 tuyến phố gồm thái hà huỳnh thúc kháng giang văn minh đào duy anh phạm ngọc thạch chùa bộc bà triệu đào tấn linh lang trần huy liệu ngọc khánh núi trúc khâm thiên nguyễn thượng hiền lê thanh nghị phan văn trường phạm tuấn tài nguyễn trãi đoạn từ bách hóa thanh xuân đến đường trần phú quận hà đông bốn tuyến phố nguyễn du đại cồ việt thụy khuê giải phóng đã khởi công và đang tiếp tục được thi công dự kiến hoàn thiện trong quý i2017 cũng theo sở xây dựng dự kiến năm 2017 thành phố sẽ thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông điện lực với hơn 120 tuyến phố và phấn đấu hết năm 2018 hạ ngầm xong các tuyến phố của 4 quận nội thành gồm hoàn kiếm ba đình đống đa hai bà trưng pv với tổng số khoảng 320 tuyến vào cuối tháng 122016 ubnd thành phố đã phê duyệt danh mục 60 tuyến phố triển khai hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung hạ áp trên địa bàn hà nội đợt 1 năm 2017 do liên sở xây dựng tt tt trình trong danh mục 60 tuyến phố này bên cạnh 19 tuyến do ubnd quận hoàn kiếm thực hiện có 41 tuyến do các doanh nghiệp đầu tư hạ ngầm với 3 tuyến mobifone đầu tư 14 tuyến do vnpt hà nội đầu tư 8 tuyến do tổng công ty mạng lưới viettel đầu tư fpt telecom đầu tư 16 tuyến và evn hà nội thực hiện hạ ngầm phần điện lực của cả 41 tuyến này tại thời điểm phê duyệt danh mục thành phố yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp phải tổ chức khởi công trong tháng 12017 và hoàn thành trước ngày 3152017 tuy nhiên trong kết luận cuộc họp ngày 152 vừa qua về triển khai công tác hạ cáp ngầm các đường dây đi nổi trên địa bàn hà nội cùng với việc chỉ đạo ubnd quận hoàn kiếm bàn giao cho các doanh nghiệp thực hiện tiếp các tuyến hạ cáp ngầm đã được ubnd thành phố chấp thuận 19 tuyến pv chủ tịch ubnd thành phố nguyễn đức chung cũng yêu cầu 5 doanh nghiệp vnpt viettel mobifone evn hà nội và fpt khẩn trương hoàn thành các tuyến hạ ngầm cáp trong năm 2016 đối với các tuyến giao đợt 1 năm 2017 yêu cầu khởi công trong tháng 32017 và hoàn thành chậm nhất quý iii2017 liên sở xây dựng tt tt đang tổng hợp danh mục hạ ngầm đợt 2 năm 2017 dự kiến thực hiện tại 60 tuyến phố để trình ubnd thành phố phê duyệt làm cơ sở thực hiện trong báo cáo công tác thi công hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung hạ áp tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố hà nội giai đoạn 2016 2020 sở xây dựng hà nội đã nêu rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai như thủ tục cấp phép vẫn chưa hoàn thiện dẫn đến các doanh nghiệp không có giấy phép thi công nên khó khăn trong công tác phối hợp triển khai thi công vì chưa đủ cơ sở pháp lý chủ sở hữu các đường dây thông tin viễn thông rất chậm thi công hạ cáp vào hệ thống hạ tầng đã xây dựng và sau khi hạ ngầm xong đã không cắt bỏ các dây cáp cũ trên hệ thống cột gây chậm trễ trong việc hạ cột của các doanh nghiệp viễn thông điện lực các đơn vị chiếu sáng viễn thông và điện lực chưa có sự phối hợp thống nhất và đồng bộ trong quá trình thực hiện gây ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành chung để tháo gỡ khó khăn sở xây dựng đã đề nghị sở tư pháp khẩn trương thẩm định dự thảo quyết định về việc ban hành quy định tạm thời cấp giấy phép thi công hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông và điện lực đường dây điện lực trung hạ áp tại các tuyến phố trên địa bàn hà nội giai đoạn 2016 2020 để sở trình ubnd thành phố sớm ban hành làm cơ sở thực hiện kết luận cuộc họp giữa tháng 22017 chủ tịch nguyễn đức chung đã giao sở xây dựng chủ trì tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nhất là trong quá trình thỏa thuận với các hộ dân đồng thời phối hợp với sở tư pháp khẩn trương hoàn chỉnh quy định tạm thời về cấp phép thi công hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung hạ áp tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố để làm cơ sở cấp phép đồng loạt cho các tuyến trong danh mục đã được ubnd thành phố chấp thuận triển khai hạ ngầm biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư về việc hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung hạ áp trên địa bàn giai đoạn 2016 2020 giữa ubnd tp hà nội với 4 doanh nghiệp vnpt viettel mobifone và evn hà nội đã được ký kết ngày 462016 trong khuôn khổ hội nghị hà nội 2016 hợp tác đầu tư và phát triển theo biên bản các doanh nghiệp sẽ triển khai hạ ngầm đồng bộ hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung hạ áp tại các tuyến phố phù hợp với quy hoạch kế hoạch phát triển kt xh của thủ đô được biết tổng mức đầu tư để triển khai hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung hạ áp trên địa bàn giai đoạn 2016 2020 là khoảng 3 500 tỷ đồng tiếp đó vào cuối tháng 62016 lãnh đạo ubnd thành phố hà nội đã đồng ý việc fpt tham gia triển khai hạ ngầm cáp viễn thông trên các tuyến phố hà nội theo phương thức xã hội hóa