phòng quản lý bưu chính viễn thông của sở tt tt hà nội cho biết triển khai giai đoạn 2 kế hoạch sắp xếp các đường dây cáp đi nổi trên các tuyến phố thực hiện năm trật tự văn minh đô thị 2014 hướng tới kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô 10101954 10102014 từ cuối tháng 72014 đến ngày 3092014 sở tt tt tiếp tục phối hợp cùng sở xây dựng và các dn viễn thông truyền hình cáp thanh thải sắp xếp lại các đường dây cáp đi nổi trên các cột chiếu sáng tại 23 tuyến phố trong đó loại bỏ toàn bộ các đường dây cáp đeo bám trên cột chiếu sáng là cột thép không thiết kế chịu lực tại 10 tuyến phố gồm nguyễn khuyến giang văn minh trung hòa trần khánh dư đào tấn trần đại nghĩa nguyễn khánh toàn trần nhật duật phía con đường gốm sứ xuân diệu nguyễn khoái đoạn từ dốc minh khai đến cầu vĩnh tuy đối với 13 tuyến phố có cột chiếu sáng là cột bê tông ly tâm trừ các cột tại giải phân cách giữa bên cạnh việc loại bỏ các dây cáp cháy hỏng không còn sử dụng các cuộn cáp thừa trên đầu cột các đơn vị cũng thực hiện sắp xếp lại bó gọn các dây cáp thông tin đi nổi trước đó trong giai đoạn 1 từ ngày 206 đến 1072014 sở xây dựng và sở tt tt hà nội đã tổ chức loại bỏ toàn bộ các dây cáp dây thông tin đi nổi đeo bám trên các cột thép chiếu sáng tại khu vực ngã tư sở đường yên phụ các tuyến phố trần quang khải phía con đường gốm sứ xã đàn hoàng đạo thúy đồng thời thực hiện sắp xếp bó gọn các dây cáp dây thông tin đi nổi trên các cột chiếu sáng là cột bê tông ly tâm tại các tuyến phố quang trung đào duy anh trần quang khải bên còn lại nam cát linh nguyễn công trứ và ngô thì nhậm trao đổi với ictnews ông nguyễn tiến sỹ trưởng phòng quản lý bưu chính viễn thông sở tt tt hà nội nhấn mạnh với sự phối hợp của chính quyền địa phương lực lượng an ninh trật tự các doanh nghiệp viễn thông truyền hình cáp và ủng hộ của đông đảo nhân dân công tác thanh thải sắp xếp lại các đường dây cáp đi nổi trên hệ thống cột chiếu sáng tại 10 tuyến phố thuộc giai đoạn 1 đã đạt được kết quả đáng ghi nhận tính đến cuối tháng 82014 việc loại bỏ sắp xếp và bó gọn hệ thống dây cáp đi nổi tại 1523 tuyến phố đã được triển khai đúng kế hoạch dự kiến sở tt tt sở xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu báo cáo ubnd thành phố cho triển khai trên các tuyến phố còn lại trong năm 2014 và những năm tiếp theo