Kalpasar Project
کلپاسار پروجیکٹ یا خلیج کھمبٹ ترقیاتی پروجیکٹ میں آبپاشی، پینے اور صنعتی مقاصد کے لیے تازہ پانی کے ایک بڑے ساحلی ذخائر کے قیام کے لیے ہندوستان میں خلیج کھمبٹ میں 30 کلومیٹر طویل ڈیم بنانے کا تصور کیا گیا ہے۔ 30 کلومیٹر طویل سمندری ڈیم والے اس منصوبے میں 10 بلین کیوبک میٹر تازہ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہوگی، جو نرمدا، ماہی، دھدھر، سابرمتی، لمبی-بھگوو اور دو دیگر چھوٹے دریاؤں سے گجرات کے اوسط سالانہ بارش کے پانی کے بہاؤ کے 25 فیصد کے برابر ہے۔ ڈیم کے اوپر 10 لین کا روڈ لنک بھی قائم کیا جائے گا، جس سے سوراشٹر اور جنوبی گجرات کے درمیان فاصلہ بہت کم ہو جائے گا۔ سمندری ماحول میں دنیا کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل بنانے والے اس منصوبے پر سمندری بجلی گھر کی لاگت کو چھوڑ کر 90,000 کروڑ روپے یا 1 بلین امریکی ڈالر (8 فیصد سالانہ افراط زر کے ساتھ) لاگت آئے گی۔ پروجیکٹ میں خلیج کھمبٹ کے پار مرکزی "کلپاسار ڈیم" اور دریائے نرمدا پر ایک اور بھاد بھوت بیراج کے ساتھ ساتھ دونوں کو جوڑنے والی نہر کی تعمیر شامل ہے۔ اخراجات کا آغاز 2004 میں ہوا، اور 2018 تک 250 کروڑ روپے مختلف فزیبلٹی اسٹڈیز اور سروے پر خرچ کیے گئے ہیں۔ جولائی 2019 تک، ماحولیاتی، ماحولیاتی، سماجی اور مالی اثرات وغیرہ کے لیے 43 فزیبلٹی اسٹڈیز میں سے 25 مکمل ہو چکے تھے ؛ مزید 8 جاری تھے ؛ باقی 10 سروے مکمل ہونے میں 3 سے 5 سال لگیں گے یعنی۔ کی طرف سے 2021-23. تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (ڈی پی آر) 2018 کے آخر تک مکمل کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ اگر اس منصوبے کو قابل عمل پایا جاتا ہے تو اسے مکمل ہونے میں کم از کم 20 سال (2035-38 تک) لگیں گے جس میں 3 سے 5 سال قبل از تعمیر فزیبلٹی اسٹڈیز شامل ہیں جو اس وقت جاری ہیں، اور اس کے بعد مزید 12 سے 15 سال کی تعمیر جو ابھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ 2018 تک کلپاسار ڈیم کے لیے کوئی ماحولیاتی یا دیگر منظوری حاصل نہیں کی گئی ہے۔ دریں اثنا بھاد بھوت بیراج کی تعمیر، جو اس منصوبے کا ایک چھوٹا حصہ ہے، 2020 میں شروع ہوئی۔ ذخیرہ کرنے کی صلاحیت اور ڈیموں کی کمی کی وجہ سے صرف نرمدا ندی سے سالانہ 30,000 ایم سی ایم سے زیادہ پانی سمندر میں بہتا ہے، اس لیے ماہرین کلپاسار منصوبے کو تیز کرنے کے لیے گجرات کی آبی پالیسی کا جائزہ لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پس منظر کی صفت کلپاسار کا مطلب ہے ایک ایسی جھیل جو تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے (کلپ + سر)۔ اس لفظ کی ساخت کلپورکش سے ملتی جلتی ہے، ہندو پورانیک 'کلپا ورکش' (دیوانگری: کلپورکش)-خواہش مند درخت۔ تاریخ خلیج کھمبھٹ کی شناخت سال 1975 میں یو این ڈی پی کے ماہر مسٹر ایرک ولسن نے سمندری بجلی کی پیداوار کے لیے ایک امید افزا مقام کے طور پر کی تھی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے آنے والی حکومتوں کو ایک منصوبے کے امکان کی تفصیلات پیش کی گئیں، جسے کلپاسار پروجیکٹ کا نام اس کے دور اندیش ڈاکٹر انیل کین نے دیا، جنہوں نے اسے 80 کی دہائی میں ایک قابل عمل منصوبے کے طور پر تصور کیا۔ 1988-89 میں خلیج کھمبھٹ کے پار ڈیم کے لیے ایک جاسوسی رپورٹ تیار کی گئی تھی۔ رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ مضبوط بنیادی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے خلیج کو بند کرنا تکنیکی طور پر ممکن تھا۔ مطالعات ابھی بھی جاری ہیں اور مجوزہ ڈیم کی لمبائی کم کردی گئی ہے اور سمندری طاقت کے جزو کو گرا دیا گیا ہے۔ 2022 تک پروجیکٹ کی لاگت کا تخمینہ 85,000 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ یہ اطلاع دی گئی ہے کہ اگر اس منصوبے کو قابل عمل اور منظور پایا جائے تو اسے مکمل ہونے میں 20 سال لگ سکتے ہیں۔ پروجیکٹ کے مقاصد کلپاسار کا مقصد خلیج کے مشرقی اور مغربی کنارے کو جوڑنے والے ڈیم کی تعمیر کے ذریعے خلیج کھمبٹ میں تازہ پانی کے ساحلی ذخائر کی تعمیر ہے۔ اس ذخائر میں سابرمتی، ماہی، دھادر اور نرمدا کے بہاؤ کو سوراشٹر کے دریاؤں کے پانی کے ساتھ جمع کیا جائے گا جو خلیج کھمبھٹ میں بہہ رہے ہیں۔ ذخیرہ شدہ پانی کو سوراشٹر کے علاقے میں آبپاشی، گھریلو اور صنعتی پانی کی ضروریات کے لیے استعمال کیا جانا ہے۔ کلپاسار کو سوراشٹر میں پینے اور آبپاشی کے پانی کے خطرے والے مسائل کو مختصر اور طویل مدت میں حل کرنے کا واضح حل سمجھا جاتا ہے۔ ایک بار خلیج بند ہونے کے بعد، ذخائر کے اندر پانی کی سطح کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے جبکہ ذخائر کے باہر سمندری اتار چڑھاؤ جاری رہتا ہے اور اس لیے، سمندری توانائی کی پیداوار کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تازہ پانی کے ذخیرے اور سمندری بجلی کی پیداوار کے علاوہ، کلپاسار کا مقصد زمین کی بحالی، نقل و حمل میں بہتری اور ماہی گیری کی ترقی بھی ہے۔ اس منصوبے کے مطابق، متعدد دریاؤں کے اضافی پانی کو روک کر ڈیم کے اوپری حصے میں تازہ پانی کا ایک بڑا ذخیرہ تعمیر کیا جائے گا۔ یہ پروجیکٹ ریاست گجرات کے چار اہم مسائل کو حل کرے گا جو کہ پانی، بجلی، سڑک-ریل نقل و حمل اور بندرگاہوں کی ترقی ہیں۔ دائرہ کار اور لاگت ترک شدہ اصل منصوبہ اور دائرہ کار اصل منصوبے میں سمندری بجلی گھر کے ساتھ ایک بڑے ڈیم کا تصور کیا گیا تھا۔ ریاستی حکومت کی ایک ریلیز میں کہا گیا ہے کہ 2020 تک مکمل ہونے والے 55,000 کروڑ روپے (11.7 بلین امریکی ڈالر) کے منصوبے میں 16,791 ملین مکعب میٹر پانی کے مجموعی ذخیرے کے ساتھ تازہ پانی کا ایک وسیع ذخیرہ ہوگا، خلیج کھمبٹ کے پار 64 کلومیٹر طویل ڈیم ہوگا جو بھاو نگر کے گھوگھا کو ضلع بھروچ کے ہنسوٹ سے جوڑتا ہے، جس سے دونوں کے درمیان کا فاصلہ 225 کلومیٹر کم ہو جائے گا۔ اس میں 5,880 میگاواٹ کی نصب شدہ صلاحیت کے ساتھ ٹائڈل پاور جنریشن ہاؤس ہوگا۔ اکتوبر 2010 میں حکومت کی طرف سے ایک اور تخمینہ لگایا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ مجوزہ ڈیم مغرب میں بھاو نگر کے بالکل شمال میں مشرق میں دہیج میں الندر تک بنایا جائے گا۔ 2017 میں، نظر ثانی شدہ منصوبے کے منصوبے نے 64 کلومیٹر طویل ڈیم کے اصل منصوبے کے بجائے صرف 30 کلومیٹر سمندری ڈیم کے ساتھ جھیل کے سائز کو کم کر دیا۔ نظر ثانی شدہ اور موجودہ دائرہ کار کو کم کیا گیا 2017 میں ڈیم پروجیکٹ کا دائرہ کار اور سائز کم کر دیا گیا تھا، خلیج کے پار طویل کلپاسار ڈیم کے بجائے، اب اس میں خلیج کھمبٹ کے پار ایک چھوٹا کلپاسار ڈیم ہوگا جس کے ساتھ نرمدا ندی پر ایک اور بھاد بھوت بیراج اور ان دونوں کو جوڑنے والی نہر ہوگی۔ ٹائڈل پاور پروجیکٹ کو دائرہ کار سے ہٹا دیا گیا ہے، جسے ایک علیحدہ پروجیکٹ کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ کلپاسار ڈیم: کلپاسار ڈیم کا سائز شمال کی طرف، بھاو نگر ضلع کے کالا تالاو گاؤں سے بھروچ ضلع میں دہیج بندرگاہ کے شمال میں الادر گاؤں میں منتقل کر کے کم کر دیا گیا ہے۔ بھاد بھوت بیراج: چونکہ "کلپاسار ڈیم" کی صف بندی کو مزید شمال کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے، اس لیے نرمدا ندی براہ راست کلپاسار ڈیم میں نہیں بہے گی۔ اس کے بجائے نرمدا کے پانی کو بھروچ ضلع میں بھاد بھوت کے قریب سمندر میں داخل ہونے سے پہلے نرمدا کے منہ سے 25 کلومیٹر اوپر کی طرف 60 کروڑ مکعب میٹر ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کا ایک اور 17 کلومیٹر طویل کاز وے-کم-ویر بیراج بنا کر کلپاسار ڈیم کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ یہ بیراج دریائے نرمدا میں نمکین پانی کی دراندازی کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ بھاد بھوت-کلپاسار نہر: نرمدا ندی کے پانی کو "بھاد بھوت بیراج" سے "کلپاسار ڈیم" میں منتقل کرنے کے لیے "بھاد بھوت بیراج" سے "کلپاسار ڈیم" تک ایک لاکھ کیوسک واٹ لے جانے کی صلاحیت والی 30 کلومیٹر لمبی نئی نہر تعمیر کی جائے گی۔ کلپاسار آبپاشی کمانڈ اور چینل: "کلپاسار ڈیم" سے کھیتوں کی آبپاشی کے لیے سوراشٹر میں مختلف نہریں اور چینل بنائے جائیں گے۔ بھارت میں آبی نقل و حمل کو آسان بنانے والی 111 آبی گزرگاہوں میں سے ایک نرمدا ندی کو جاری کیا گیا، گجرات حکومت کی طرف سے بھدھوت بیراج کا موجودہ ڈیزائن صرف کم صلاحیت والے کلاس III جہازوں کی اجازت دے گا، جبکہ مرکزی آبی نقل و حمل کی وزارت کے نوٹیفکیشن میں اعلی صلاحیت والے کلاس IV جہازوں کا تصور کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں مرکزی حکومت نے گجرات حکومت سے کہا ہے کہ وہ بڑے کلاس IV جہازوں کی نیویگیشن کو آسان بنانے کے لیے بیراج اور شپنگ لاک کے ڈیزائن کو اپ گریڈ کرے۔ مختلف فزیبلٹی اسٹڈیز کے حصے کے طور پر حل کیے جانے والے دیگر ماحولیاتی اور ماحولیاتی مسائل ہیں۔ موجودہ صورتحال کی منصوبہ بندی کا مرحلہ 1975-2004 ناقص منصوبہ بندی اور عمل درآمد کی سست رفتار کی وجہ سے نہ ختم ہونے والا انتظار: 1975 میں تصور کیا گیا، 1988-89 میں دوبارہ ترتیب دیا گیا اور 2012 میں تعمیر شروع ہونے کی توقع کے ساتھ، ایک بہت تاخیر کا منصوبہ ہے۔ فزیبلٹی سروے مرحلہ 2004-فزیبلٹی سروے پر اخراجات شروع ہوئے:، لیکن فزیبلٹی کے بارے میں سوالات کے درمیان کام میں تاخیر ہوئی۔ 2014-17-جاری سروے: نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اوشین ٹیکنالوجی (NIOT، چنئی) کی نگرانی میں سمندر کی سطح کا تعین کرنے کے لیے خلیج کھمبھٹ کا پورا علاقہ باتھمیٹرک اور لینڈ سروے سے گزر رہا تھا۔ 2019-43 میں سے 25 سروے مکمل ہوئے، 8 جاری ہیں، 10 ابھی شروع ہونے والے ہیں: جولائی 2019 تک، ماحولیاتی، ماحولیاتی، سماجی اور مالی اثرات وغیرہ کے لیے 43 فزیبلٹی اسٹڈیز میں سے 25 مکمل ہو چکے تھے ؛ مزید 8 جاری تھے ؛ باقی 10 سروے کو مکمل ہونے میں 3 سے 5 سال لگیں گے یعنی۔ کی طرف سے 2021-23. تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (ڈی پی آر) 2018 کے آخر تک مکمل کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ "بھدھوت بیراج" کے لیے تعمیراتی مرحلے کے ٹینڈر دسمبر 2019 تک جاری کیے جائیں گے اور تعمیر 2020 میں شروع ہو جائے گی۔ مرکزی "کلپاسار ڈیم" کی تعمیر میں 12 سے 15 سال لگیں گے، جب تعمیر 2021-23 کے بعد ہی شروع ہو جائے گی۔ علاقے میں دیگر آبی منصوبے دسمبر 2019 میں، وزیر اعلی وجے بھائی روپانی نے دہیج میں 100 ایم ایل ڈی واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا-جو 2022 تک فعال ہو جائے گا-اور ریاست کی صنعت کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گجرات میں اس طرح کے مزید 8 ڈی سیلینیشن پلانٹ بنائے جائیں گے۔ ۔