Dul Hasti Hydroelectric Plant
दुल हस्ती भारत के जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एन. एच. पी. सी. द्वारा निर्मित 390 मेगावाट का पनबिजली संयंत्र है। यह बिजली संयंत्र चिनाब नदी पर, हिमालय के ऊबड़-खाबड़, पहाड़ी हिस्से में और जम्मू संभाग के बड़े शहरों से कई सौ किलोमीटर दूर है। इसमें एक लंबा गुरुत्वाकर्षण बांध है जो पानी को एक लंबी हेडरेस सुरंग के माध्यम से बिजली स्टेशन की ओर मोड़ता है जो वापस चिनाब में बह जाता है। यह परियोजना उत्तरी ग्रिड को अधिकतम बिजली प्रदान करती है, जिसके लाभार्थी राज्य जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ हैं। इसका निर्माण 1985 और 2007 के बीच किया गया था। डिजाइन दुल हस्ती पनबिजली परियोजना (एच. ई. पी.) में एक बांध और एक सुरंग शामिल है जो किश्तवाड़ के आसपास चिनाब नदी में एक मोड़ पर एक बिजली संयंत्र में समाप्त होती है। बांध दुल गाँव में स्थित है और हस्ती गाँव में बिजली संयंत्र है, जो परियोजना को "दुल हस्ती" नाम देता है। दुल और हस्ती के बीच की ऊँचाई में गिरावट बिजली उत्पादन के लिए एक हाइड्रोलिक शीर्ष प्रदान करती है। यह बांध 65 मीटर ऊंचा और 186 मीटर लंबा है। यह निम्न-स्तरीय गेटेड स्पिलवे से सुसज्जित है जिसका उपयोग गाद के भार को हटाने के लिए किया जा सकता है। पृष्ठभूमि 1985 में शुरू हुई, जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भारतीय प्रांतों में स्थापित दुल्हस्ती बिजली परियोजना, परियोजना लागत अनुमान और वितरण में आपदा का एक उदाहरण है। जैसा कि शुरू में कल्पना की गई थी, परियोजना की लागत 1.60 करोड़ रुपये (लगभग 5 करोड़ डॉलर) अनुमानित थी। जब तक अनुबंध दिया गया था, तब तक लागत का अनुमान बढ़कर 4.5 करोड़ रुपये हो गया था और बाद में क्रमिक रूप से 8,11,16 और 24 करोड़ रुपये (लगभग 7.5 करोड़ डॉलर) हो गया था। यह परियोजना 7 अप्रैल 2007 को चालू हुई और प्रति वर्ष 2000 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन कर रही है। अनुबंध और डिजाइन बिजली उत्पादन परियोजना के लिए अनुबंध सबसे पहले 5 करोड़ डॉलर की कीमत पर एक फ्रांसीसी संघ को दिया गया था, जिसने लगभग तुरंत मूल्य संशोधन के लिए कहा था। इस स्थल का उद्देश्य एक बड़ी नदी प्रणाली की निकटता को भुनाना था जो दुल्हस्ती के आयामों के पनबिजली संयंत्र को चलाने के लिए आवश्यक जल क्षमता प्रदान करने में सक्षम थी। दुर्भाग्य से, परियोजना के लिए चुनी गई साइट कुछ गंभीर कमियों के साथ भी आई। सबसे पहले, यह पाकिस्तान और भारत के बीच विवादित सीमा क्षेत्र में स्थित था। जम्मू और कश्मीर स्वतंत्रता की मांग करने वाली अलगाववादी ताकतों और भारतीय सेना के बीच कई और गंभीर झड़पों का केंद्र रहा है। विवादित क्षेत्र में एक बिजली संयंत्र के रूप में इस तरह के एक स्पष्ट लक्ष्य का निर्माण आतंकवादी समूहों द्वारा प्रतिक्रिया को उकसाने के लिए निश्चित था, इसे विरोध के अपने मुख्य साधन के रूप में उपयोग करना। इस प्रकार, स्थल को सुरक्षा प्रदान करने की अतिरिक्त लागत जल्दी ही निषेधात्मक रूप से महंगी हो गई। दूसरी समस्या एक ऐसे क्षेत्र में एक बड़ा संयंत्र बनाने की सरासर भौगोलिक चुनौती से संबंधित है जो पर्याप्त रसद नेटवर्क (सड़कों और रेल लाइनों) सहित सहायक बुनियादी ढांचे से लगभग पूरी तरह से रहित है। हिमालय की तलहटी में संयंत्र का निर्माण सुंदर हो सकता है, लेकिन यह लागत प्रभावी नहीं है, विशेष रूप से क्योंकि लगभग सभी आपूर्ति को अत्यधिक लागत पर हवाई परिवहन के साथ लाना पड़ता था। सीमेंट, लकड़ी, पत्थर और इस्पात सहित सभी कच्चे माल को हेलीकॉप्टर द्वारा बर्फ से मीलों तक खींचना पड़ता था areas.Now यह अधिकांश राज्यों और शहर के लिए बिजली का स्रोत है। ।