1 x证书含金量
职业技能等级证书的开展与实施,将按照“放管服”改革要求,面向社会招募培训评价组织,实行目录管理,建立退出机制。培训评价组织按有关规定开发职业技能等级标准,负责实施职业技能考核、评价和证书发放。<br><img><br>(5)时间:2019年6月<br>发文单位:人力资源社会保障部、教育部<br>相关文件:《关于首批1+X证书制度试点院校名单的公告》<br>通知提到:各省级教育行政部门对各区域符合条件的申报院校进行了备案,教育部职业技术教育中心研究所对各区域备案名单进行了汇总。经与各培训评价组织、省级教育行政部门沟通确认,确定建筑信息模型(BIM)首批1+X证书制度试点院校320所等。<br>以上截取了部分的政策用于说明,相信大家能够从发文单位中管中窥豹一二,而在首批职业教育培训评价组织及职业技能等级证书名单上,BIM证书赫然位于首位,这些都足以说明该证书的含金量了。
想对网络图进行计算,首先要从它们的基本概念入手,通过分析基本概念就可以得出计算的原理和公式。有的同志经常对基本概念一扫而过,直接去做网络计算题目,这样事倍功半。所以我们要从基本概念入手进行分析。 以下是教材里关于六个基本时间参数的概念和计算,建议大家从基本概念出发理解计算过程。案例考试中最难的题目可能是一个简单的网络图进行六时标注法的计算,但是常见的是给出网络图和持续时间,让你找关键线路和计算总时差,从而判断工期索赔是否成立。对网络图的具体计算步骤请见教材。我们这里不再具体计算。 1 、工作最早开始时间的计算。 最早开始时间是在各紧前工作全部完成后,本工作有可能开始的最早时刻。工作i-j的最早开始时间用ESi-j表示。 工作最早开始时间应从网络计划的起点节点开始,顺着箭线方向依次计算。计算步骤如下。 ①以网络计划的起点节点为开始节点的工作的最早开始时间为零 ②其他工作的最早开始时间等于其紧前工作的最早开始时间加该紧前工作的持续时间所得之和的最大值 ③网络计划的计算工期是根据时间参数计算得到的工期,等于以网络计划的终点节点为完成节点的工作的最早开始时间加相应工作的持续时间所得之和的最大值 2、工作最迟开始时间的计算。 最迟开始时间是在不影响整个任务按期完成的条件下,本工作最迟必须开始的时刻,工作i-j的最迟开始时间用LSi-j表示。工作最迟开始时间应从网络计划的终点节点开始,逆着箭线方向依次计算。计算步骤如下。 ①以网络计划的终点节点为完成节点工作的最迟开始时间等于网络计划的计划工期减该工作的持续时间 ②其他工作的最迟开始时间等于其紧后工作最迟开始时间减本工作的持续时间所得之差的最小值, 3、总时差的计算。 总时差是在不影响总工期的前提下,本工作可以利用的机动时间。工作i-j的总时差用TFi-j表示。 工作总时差等于工作最迟开始时间减最早开始时间 4 、自由时差的计算。 自由时差是在不影响其紧后工作最早开始的前提下,本工作可以利用的机动时间。工作i-j的自由时差用FFi-j表示。 工作自由时差等于该工作的紧后工作的最早开始时间减本工作最早开始时间,再减本工作的持续时间所得之差的最小值。 工作的自由时差小于等于其总时差。 5 、工作最早完成时间和最迟完成时间的计算。 最早完成时间是在各紧前工作全部完成后,本工作有可能完成的最早时刻。工作i-j的最早完成时间用EFi-j表示。 工作最早完成时间等于工作最早开始时间加本工作持续时间。 工作最迟完成时间等于工作最迟开始时间加本工作持续时间最迟完成时间。是在不影响整个任务按期完成的条件下,本工作最迟必须完成的时刻。工作i-j的最迟完成时间用LEi-j表示。 6、关键工作、关键节点和关键线路。 总时差最小的工作就是关键工作。在计划工期Tp等于计算工期Tc时,总时差为0的工作就是关键工作。 关键工作两端的节点称为关键节点,关键节点具有如下规律。 ①网络计划的起始节点和终点节点必为关键节点。 ②以关键节点为完成节点的工作,当Tp=Tc时,其总时差和自由时差必然相等。其他非关键工作的自由时差小于等于总时差。 由关键工作组成的线路,且当每相邻的两项关键工作之间的时间间隔为0时,该条线路即为关键线路。