excel如何制作这样的甘特图
动态甘特图相比较于静态甘特图,在进度展示上效果更佳突出,下面介绍其绘制方法。<br>构建甘特图数据区域。数据内应该包括计划开始日、持续天数、已完成天数、未完成天数这四列数据。<br>因为已完成天数与未完成天数加起来就是总持续天数,所以在绘制甘特图时不需要将持续天数加入其中。以此图为例,选中除天数以外的数据区域。在所有图表中找到堆积条形图并插入。<br>选中计划开始日对应的蓝色条柱,将其填充色设置为无填充,边框设置为无边框。<br>由于纵坐标轴次序为逆序,所以需要将其进行逆序操作。<br>修改横坐标轴时间格式,使其最小值和最大值与数据区域一致。 先将计划开始列的日期格式修改为常规,观察其对应的数值大小,然后修改横坐标轴最大值与最小值。<br>在开发工具中找到“滚动条(窗体控件)”并插入。 在控件上单击鼠标右键设置控件格式。最小值设置为0即可,最大值根据实际情况设定,此处实例中工程进度为1个月所以设置最大值为30。单元格链接设置为任意空白单元格,但是被执行的单元格(此处为C11单元格)内的日期应为工程开始日期加上空白单元格内数值(此处为1到30的整数)。<br>为了使图形更加完美,可以加上当前日期显示,并达到当前日期随着滚动条的变化而自动变化的目的。 在滚动条右侧的区域内插入一个文本框,之后选中文本框并在编辑栏内输入公式=C11,然后回车。<br>最后进行图形美化,将图例中的“计划开始日”删除、修改条形图的分类间距为10%左右、根据需要添加竖向网格线等。
患者在人流手术的前一天,患者应当洗澡并换干净的内衣裤,避免伤风,裤子尽量穿宽松的,自备卫生巾、卫生纸,放松心境,不要严重。<br>只要以上查看成果全部出来,而且就是还是会有许多的状况都契合手术条件,才可以进行无痛人流手术,这不光是医生对患者的担任,也是患者自己珍惜自己的一种情绪。这样一来才可以减弱人流的伤害与此同时也可以让自己的未来更加的美丽健康。