工程造价难学,就是因为这门学科的计算公式很多,虽然公式不是很复杂,但是容易记混淆。记公式要和例题一起记忆,这样便于理解,碰到题也容易套公式。<br>人工工时定额包括:基本用工、辅助用工、材料超运距用工、人工幅度差。 计算方法: 单位产品的工时定额(工日)=1/每工的产量 或单位产品的工时定额(工日)=班组成员工日数总和/班组完成产品数量总和<br>【例题1】某砌筑工程,3人为一组,砌筑20m3用了2天,则工人的人工时间定额为( ) A.0.15工日/ m3 B.0.3工日/ m3 C.3.33 m3/工日 D.6.66 m3/工日 解析:时间定额=小组成员工日数总和/产量=3*2/20=0.3<br>时间定额和产量定额是人工定额的两种表现形式,算出时间定额,也就可以定出产量定额。有两中方式计算时间定额 (1)工序作业时间/规范时间除外的其他时间的百分比 工序作业时间=基本工作时间/(1-辅助时间%) 定额时间=工序作业时间/(1-规范时间%)<br>【例题2】通过计时观察资料得知:人工挖二类土1立方米的基本工作时间为7.9小时,辅助工作时间占工序作业时间的3%.准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的2%、2%、16%.则该人工挖二类土的时间定额是( )。· A.0.765工日/立方米 B.0.779工日/立方米 C.1.273工日/立方米 D.1.283工日/立方米 【答案】C 【解析】7.9/8/(1-0.03)=1.018 1.018/(1-0.02-0.02-0.16)=1.273工日/立方米<br>预算定额中人工消耗量的确定,其基本步骤如下: 确定时间定额中的工作延续时间,其计算公式为: 工作延续时间=基本工作时间+辅助工作时间+准备与结束工作时间+不可避免中断时间+休息时间 在计算时,一般用其他时间占工作延续时间的比例来表示,因此计算公式又可以改写为: 工作延续时间=基本工作时间/[1-(其他工作时间占工作延续时间的比例)] 但是在本题中辅助工作时间是用占工序作业时间的百分比,所以这里不能如上处理。应该如下: 工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间 规范时间=准备与结束工作时间+不可避免的中断时间+休息时间 工序作业时间=基本工作时间/(1-辅助时间%) 定额时间=工序作业时间/(1-规范时间%) 产量定额。其公式如下: 产量定额
重庆驾考科目三复盛考场场地图及考试指南请看下文。<br>重庆驾驶证怎么换证?都有些什么流程?在我市换证的市民需要符合以下条件然后才可携带好本人相关资料到车辆管理所办理,换证所需费用等详情请可那下文。<br>随着小汽车的普及,更多人拥有了自己的小车,也有不少人在准备考驾照。重庆本地宝为您整理了重庆市驾考科目三网上预约考试流程详解,详情请看下文。<br>4月起,重庆驾考科目二科目三可直接网上预约。重庆驾考网上预约系统的开放时间为周一至周五每天8点至凌晨0点。网址http://219.153.5.21:8080/jsrwsyy。