工程进度控制的主要工作 监理工程师首先明确工程进度,监理控制的程序,对工程进度控制工作主要有如下几个方面: (1)审查承包单位报送的施工进度计划; (2)制定进度控制方案,对进度目标进行风险分析,制定防范性对策; (3)检查进度计划的实施,当进度计划不符合要求时,向承包人提出修改的要求,重新审查承包人修改后的进度计划; (4)在监理月报中向业主报告工程进度及有关情况,并提出预防由业主原因导致工程延期及相关费用索赔的建议。
】黄继光的英雄之路,源于保家卫国,保卫咱老百姓的好日子<br>1951年3月,我国的川北大地已换上了春装。茁壮的麦苗,绿油油的稻秧,和那一片片金黄的油菜花,点缀着大地和山岗,使这“天府之国”充满着新生和丰收的景象。<br>此时,朝鲜战争已经爆发,美军的飞机在鸭绿江畔横行肆虐。“抗美援朝,保家卫国”,中国全民动员,组建中国人民志愿军。<br>在中江城一个宽敞的大院子里,挤满了各地来参军的年青人。黄继光和所有参加志愿军的年轻人的想法一样,顺利通过检查。当医生对黄继光进行了一系列的检查之后,告诉黄继光,因为他个子有点小,可能不会被录取。黄继光一气之下跑回检查室,进门就放声大哭。<br>医生和接兵部队的首长都询问他,这是为什么?黄继光气冲冲地讲述了自己心中的委屈。<br>1930年农历11月20日,黄继光诞生在中江县一个贫农家里。从他落地那天起,便跟随着父亲黄德仲有一顿没一顿的勒紧裤腰带过日子。黄继光十岁那年,父亲为了还清地主家的债,白天去帮工,晚上回家干自家地里的农活。这样苦熬了3个月,便得了病。地主为逼债,又把正病着的父亲抓去,连冻带饿关了6、7天。直到家里人把3亩多青苗押给了地主家,才赎回了父亲,父亲虽然回来了,却倒在了床上,再没有爬起来,不久父亲就病逝了。<br>1949年11月,中江解放了。黄继光家分到了土地和粮食,共产党给了受苦人一个好日子。美帝国主义入侵朝鲜,这消息像晴天霹雳,震动了黄继光和黄妈妈的心。黄继光立刻回家同妈妈商议:“妈妈,咱的穷日子刚熬出头,美国鬼子就想来……我去参加志愿军好吗?”黄妈妈知道儿子走的是条光明大道。她默默的看了看儿子:“好,你去报名吧!”<br>接兵部队的首长和医生听了黄继光一番话,他们用充满喜悦的语气对黄继光说:“行了,别哭了!接受你的要求!”<br>黄继光高兴得一跳三尺高。这时吴三羊、肖登良几个合格的新兵也在征兵处向他招手。黄继光的英雄之路,源于对人民军队的无限深情<br>1952年2月,黄继光所在的部队,带着军事练兵中获得的成绩,来到五圣山前781高地。黄继光分工在连队战场后勤。<br>一天,副指导员吴保生,披着一件军用雨衣,一会着急地走动着,一会又停下来,向着白茫茫的五圣山张望。从他那焦灼不安的神情上看,好像有什么不好的事情要发生一样。“怎么?还没回来吗,副指导员!”炊事班长李子义走到吴保生跟前问。“没有”,吴保生摇了摇头说