工程进度控制的主要工作 监理工程师首先明确工程进度,监理控制的程序,对工程进度控制工作主要有如下几个方面: (1)审查承包单位报送的施工进度计划; (2)制定进度控制方案,对进度目标进行风险分析,制定防范性对策; (3)检查进度计划的实施,当进度计划不符合要求时,向承包人提出修改的要求,重新审查承包人修改后的进度计划; (4)在监理月报中向业主报告工程进度及有关情况,并提出预防由业主原因导致工程延期及相关费用索赔的建议。
\ue50a联系电话:400-660-1360　\ue50b\ue50a用手机怎样查英语六级成绩?　\ue50b\ue50a·　\ue50b\ue50a2020-05-09　\ue50b\ue50a客服热线:400-660-1360　\ue50b\ue50a|　\ue50b\ue50a邮编:100022　\ue50b\ue50a|　\ue50b\ue50a地址:北京市朝阳区广渠路36号院5号楼7层739室\ue50b