精选范本工程进度控制的主要内容 施工前进度控制(1)确定进度控制的工作内容和特点,控制方法和具体措施,进度目标实现的 风险分析,以及还有哪些尚待解决的问题。 (2)承包单位编制施工组织总进度计划,对工程准备工作及各项任务做出时间 上的安排。 审批进度计划(1)承包单位应根据建设工程施工合同的约定,按时编制施工总进度计划、季 度进度计划、月进度计划,并按时填写《施工进度计划报审表》,报项目监理部 审批。 (2)审批工程进度计划的重点内容: 所动用的人力和施工设备是否能满足完成计划工程量的需要; 基本工作程序是否合理、实用; 施工设备是否配套,规模和技术状态是否良好; 如何规划运输通道; 工人的工作能力如何; 工作空间分析; 预留足够的清理现场时间,材料、劳动力的供应计划是否符合进度计划的要 分包工程计划; 临时工程计划; 竣工、验收计划; 可能影响进度的施工环境和技术问题。 监理工程师应根据本工程的条件(工程的规模、质量标准、复杂程度、施工的现场条件等)及施工队伍的条件,全面分析承包单位编制的施工总进度计划 的合理性、可行性。 施工总进度计划应符合施工合同中竣工日期规定,可以用横道图或网络图表示,并应附有文字说明。监理工程师应对网络计划的关键线路进行审查、分析。 对季度及年度进度计划,应要求承包单位同时编写主要工程材料、设备的采购及进场时间等计划安排。 精选范本(6)项目监理部应对进度目标进行风险分析,制定防范性对策,确定进度控制 方案。 总进度计划经总监理工程师批准实施,并报送建设单位,需要重新修改,应限时要求承包单位重新申报。 项目监理部应依据总进度计划,对承包单位实际进度进行跟踪监督检查,实施动态控制。 应按月检查月实际进度,并将与月计划进度比较的结果进行分析、评价,发现偏离应签发《监理通知》,要求承包单位及时采取措施,实现计划进度目标。 (3)要求承包单位每月25 日前报《( )月工、料、机动态表》。 工程进度计划的调整(1)发现工程进度严重偏离计划时,总监理工程师应组织监理工程师进行原因 分析,召开各方协调会议,研究应采取的措施,并应指令承包单位采取相应调整 措施,保证合同约定目标的实现。总监理工程师应在监理月报中向建设单位报告 工程进度和所采取的控制措施的执行情况,提出合理预防由建设单位原因导致的 工程延期及其相关费用索赔的建议。 (3)总监理工程师依据施
首页组词近义词反义词造句笔顺<br><img>我要纠错<br>布鲁斯<br><img><br>美国黑人音乐中的哀怨曲。每节有三行,多重叠句,速度慢而温和,音乐中充满忧伤的气氛。部分词典也译作「蓝调」。(英blues)<br><img><br><img><br>文章发到手机:微信QQ好友QQ空间新浪微博复制网址有道云笔记印象笔记一键分享<br><img><br>布组词<br>布达布帆布合布景布阵吊死鬼的裹脚布刊布纱布<br>鲁组词<br>拔都鲁克鲁伦鲁钝普鲁卡因太鲁阁族乌鲁木齐也可札鲁忽赤伊庇鲁斯邹鲁遗风<br>斯组词<br>阿多尼斯阿提密斯巴斯德迪斯尼乐园俄罗斯族黑斯廷斯之役伊庇鲁斯伊兹剌亚斯<br>先鞭的意思是什么碰劲是什么意思汩汩怎么读