目录<br>什么是工程项目进度控制[1]<br>所谓工程项目进度控制是指对工程项目建设各阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系根据进度总目标及资源优化配置的原则编制计划并付诸实施,然后在进度计划的实施过程中经常检查实际进度是否按计划要求进行,对出现的偏差情况进行分析,采取补救措施或调整原计划后再付诸实施,如此循环,直到建设工程竣工验收交付使用。<br>进度计划是进度控制的依据,是实现工程项目工期目标的保证。因此进度控制首先要编制一个完备的进度汁划。但进度计划实施过程中由于各种条件的不断变化,需要对进度计划进行不断的监控和调整,以确保最终实现工期目标。<br>工程项目进度控制的措施[1]<br>进度控制所采取的措施主要有组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和管理措施等。<br>1、组织措施就是建立进度控制的组织系统,落实各层次的控制人员及其职责分工,建立各种有关进度控制的制度和程序。<br>2、技术措施就是采用先进的进度计划编制技术和控制方法、手段保证进度控制有效进行。<br>3、合同措施就是采用有利于进度目标实现的合同模式,通过签订合同明确进度控制责任,加强合同管理,以合同管理为手段保证进度目标的实现。<br>4、经济措施就是保证进度计划实现所需资金,采取对工期提前给予奖励、对工期延误给予惩罚等措施。<br>5、管理措施就是通过内部管理提高进度控制水平,通过管理消除或减轻各种因素对进度的影响。<br>工程项目进度控制原理[1]<br>工程项目进度控制原理包括以下几点:<br>(1)动态控制原理。<br>项目的进行是一个动态的过程。因此进度控制随着项目的进展而不断进行。项目管理人员需要在项目各阶段制定各种层次的进度计划,需要不断监控项目进度并根据实际情况及时进行调整。<br>(2)系统原理。<br>项目各实施主体、各阶段、各部分各层次的计划构成了项目的计划系统,它们之间相互联系、相互影响;每一计划的制定和执行过程也是一个完整的系统。因此必须用系统的理论和方法解决进度控制问题。<br>(3)封闭循环原理。<br>项目进度控制的全过程是一种循环性的例行活动,其活动包括编制计划、实施计划、检查、比较与分析、确定调整措施、修改计划,形成了一个封闭的循环系统。进度控制过程就是这种封闭的循环系统不断运行的过程。<br>(4)信息原理。<br>信息是项目进度控制的依据,因此
蟹壳十分坚硬,而内心却很柔软,容易受伤——巨蟹们很了解自己的特性,所以总是习惯竖起盾牌保护自己。虽然也有一些人能越过荆棘、穿过盾墙来到柔软的内心深处,但却总有那么一方之地让人无法触及,因为那里记录着巨蟹那不被外人所知的点点滴滴。巨蟹们很小心地保护着自己,对他们而言,心事是最真实自己的绝对影像,敞开胸怀,袒露心事,无疑是将最原始的自己暴露于他人眼前,而这是十分危险的,因为你不会知道现在眼前的人下一秒还是不是你的“死党”或“闺蜜”,倘若有变,那TA就将握有你最致命的弱点,给予你最彻底的打击。所以巨蟹们是十分能藏得住心事的人,这不是说他们不相信人,只是他们更懂得什么是人心难测,更明白最可以保护自己的只能是自己本身罢了。