É certo que, as alterações, mencionadas de a da matéria Assente, provocaram a interrupção de trabalhos nas zonas da obra afectadas pelas alterações; Provocaram um abrandamento do ritmo da empreitada; Os atrasos contribuíram para que a obra apenas ficasse concluída em 24 de Fevereiro de 2005; As alterações de a da matéria assente, aconteceram em parcelas de terreno de pequena dimensão; Em alguns locais contendiam com a execução dos trabalhos nas vias propriamente ditas, ou nos seus acessos, ou nas respectivas bermas; A natureza de alguns trabalhos não obstaculizava ou colidia com os trabalhos de beneficiação da EM 594, propriamente dita.