Mais restando provado que os trabalhos do troço entre os perfis 1 e 45 foram apenas consignados em 19 de Abril de 2004 o que levou a modificação do planeamento da empreitada; que com a 2 consignação parcial dos trabalhos a A. ficou na posse de mais doze parcelas de terreno expropriadas; que sendo que entre todas elas existia continuidade de terreno; que as parcelas de terreno compreendidas nos perfis n.s 1 e 45 do Eixo 1, representavam menos de 20% do valor total da empreitada; que as suspensões parciais, de 4 de Julho e 6 de Agosto de 2003, mencionadas em e da matéria assente, prejudicaram o andamento dos trabalhos da empreitada.