Por outro lado, a execução de uma obra com um volume de trabalhos similar ao inicialmente previsto, em mais 506 dias do que os iniciais 210 dias, implicou um forte abrandamento na execução dos trabalhos e a desnecessidade de manutenção em obra de meios de produção improdutivos, o que só aumentaria o prejuízo e o valor da indemnização.