De tais factos dados com provados pode-se retirar que a Recorrida foi contratada para projetar e construir a abertura dos pilares; que esta visitou a obra no dia 21 de Janeiro de 2011, que a Recorrente enviou durante os meses de Julho a Novembro de 2010 a definição final de todos os elementos necessários para os trabalhos responsabilidade da Recorrida, incluindo os desenhos do Projecto de Execução, em 12 e 27 Novembro de 2010 ficaram totalmente construídos os elementos da obra do pilar, sendo que os trabalhos de abertura do pilar 1 deveriam começar no dia 28/01/2011, mas a Recorrida apenas entrou em obra a 02/02/201