E, em 26 de Fevereiro de 2015 com o teor do doe. 9 resposta, fls. 118, remeteu a AA com conhecimento a , novo mail em que expunha o planeamento da intervenção no imóvel Rés do Chão Loja 2 destinado a comércio, do prédio sito na Travessa , n... a ...., e Rua , n... a ..., , prevendo o fecho do design até 8 de Março, o final da engenharia até 15 de Março, até ao final de Março o fecho do orçamento e negociação da construção, em Abril a produção de equipamentos, móveis, decoração e preparação para a construção, "na primeira semana de Maio a escritura e as chaves entregam-lhe a si e a nós", em Maio e primeira semana de Junho as obras de construção e treinamento de pessoal, e em 8 de Junho a abertura do, data importante porque é a época alta de  .