reformulação por diversas e sucessivas vezes do Posto de Transformação, tendo o projecto final sido entregue apenas em 10/1/06, ou seja, mais de 6 meses após o término do prazo contratual, sendo ainda de salientar que este novo projecto obrigou a demolições de trabalhos já executados de acordo com as versões anteriores e a refazer trabalhos incluindo escavações manuais, caleiras em betão, alvenarias, rebocos, etc.;