aferir do erro decisório porque estava em causa uma empreitada por preço global e as alterações aos projectos anexos ao contrato de empreitada introduzidas pelo dono da obra, durante a execução desta e, em alguns casos, após o prazo contratual, impediram o empreiteiro de executar a empreitada nos termos propostos, com uma lógica industrial e, consequentemente, inviabilizou o cumprimento dos prazos contratados e originou sobrecustos, quebrando o equilíbrio equitativo das prestações;