Se a ALE se tivesse conseguido incorporar a obra no dia 28 de Janeiro, tal como inicialmente solicitado pela FERROVIAL, seria completamente indiferente para o andamento dos trabalhos, porquanto a ALE não teria conseguido iniciar os trabalhos por falta de acessos e de preparação da obra por parte da FERROVIAL;