De 4 de Junho de 2004 a 15 de Fevereiro de 2005 a autora pagou também os salários, subsídios, ajudas de custo, outros abonos variáveis e encargos sociais do engenheiro director de obra, que nela estava ocupado a, pelo menos, 30% do seu tempo, e do encarregado-geral, ocupado a 100% - excepto durante o período de 5 meses, em que esteve ocupado a 85% -, como se a empreitada estivesse em plena laboração e pudesse retirar toda a normal contrapartida desses salários.