No e-mail datado de 23 de Março de 2012 a ALE, no que respeita ao ponto 1 do auto de medição final, refere: "- Abertura pilar 1: Previsto: início 22011 montagem em 2 semanas; Real: início 2011, montagem ininterrupta em 12011 pelo sinistro. E correto que a extensão dos tempos de montagem não está prevista na oferta comercial mas quando a Ferrovial nos enviou um fax a esse respeito, a ALE emitiu uma resposta também via fax que explica que o atraso nas tarefas de montagem é de responsabilidade partilhada com a Ferrovial,que não foi contestado pela FERROVIAL;