###	Index:1104	《科技资讯》	光纤接入网规划设计方法探究
光纤接入网规划设计方法探究作者：张勇来源：《科技资讯》2018年第10期

摘要：光纤接入网是电信网的“最后一公里”，但光纤接入网与“铜缆时代”的接入网在网络规划方面有着质的区别，光纤接入网是一个对业务、技术、成本十分敏感的领域。因此，在光纤接入网规划前应对计划覆盖区域的用户情况、地理分布、发展策略进行详细的研究，其研究结果对于投资、建设以及后期市场发展都将起着决定性的作用。

关键词：接入网预测计算规划实施

中图分类号：TN915.63文献标识码：A文章编号：1672-3791（2018）04（a）-0028-02

电信网可以分为三大部分：核心网、城域网、接入网。在这其中，接入网是投资比重最大、建设时间最长、建设难度最大的网络。它即是运营商面向用户的窗口，也是连接用户的“触角”。相对于无线网络方便、灵活的接入方式而言，有线接入网的特点主要在于大容量、高带宽和极可靠。铜缆接入是早期电信网末端不可或缺的接入手段，随着带宽需求的增加，铜缆接入长度不得不尽量缩短，这给网络部署带来巨大的困难。此外，铜缆被盗现象严重、价格不断攀升也是运营商抛弃铜缆的一个重要原因。

当前，各大运营商光纤“骨干网”的改造已全部完成，随着国家“宽带中国”战略的推进，各个基础电信运营商已大规模开展光纤接入网改造及建设，正在向接入网的主干层、配线层、直到用户楼内引入线层逐层推进展开，最终全部实现FTTH的全网光纤化的目标。因此，各大电信运营企业都在探寻经济、合理、高效的光纤接入网规划模型，不仅能为用户提供较好的上网体验，发掘新的用户需求，还能有效降低建网成本，提高网络建设效率，满足客户不断增长的网络需求。

1光接入网规划的概念及意义

规划，从字面上讲就是按规则进行计划。在《辞海》中，规划亦作“规画”“谋划”“策划”，指较全面或长远的发展计划。光纤接入网规划建设是一场平衡业务、技术、成本三者关系的博弈，面临着投资比重大、建设周期较长、技术规划复杂的特点。同样的用户需求往往可以采取多种不同的接入方案。各类用户的不同需求、不同接入环境、不同施工模式给网络规划与建设带来了巨大的挑战。这些因素使得当前的接入网建设存在很多不确定性，投资风险也进一步加大。好的规划有利于充分发挥网络特点，促进资源优势最大化。通过规划还可以明确用户性质及分布特点，预测未来用户数量，明确业务发展模型。

2光纤接入网规划的步骤

2.1资料收集及业务预测

资料收集及业务预测是规划准备阶段的重要组成部分，该工作往往对规划的成败起到决定性作用。

首先，要根据目标覆盖区域的用户分布、地形地貌、现有网络资源等情况，确定目标边界划分，避免规划范围的无原则蔓延。用户覆盖区域的边界规划方法可以参考城市规划方案、行政区域划分界线和用户群体特性等。尽量利用河流、铁路、宽阔的道路等作为边界。规划建设区域及边界确定后，便需收集区域内的经济、人口、自然地理条件以及当前各运营商发展状况等信息，为下一步制定技术方案及建网策略打下基础。同时，还要走访目标区域市场发展相关工作人员，对目标区域的市场前景做出合理的规划预测。

规划预测决定了网络的整体架构、资源分配等。在进行用户需求评估预测计划时，既要满足现有覆盖区域的市场发展需求，同时又要有一定的业务发展前瞻性。预测的内容包括以下几个方面：（1）用户数量的预测，作为规划网络容量的建设策略，同时作为投资回收及经济收益的预测基础；（2）预测业务类型及用户群体特性，用于指导业务引入和建网策略；（3）用户地理及时间分布预测，用于指导设备网元的配比及数量，并作为具体效益分析的依据。

2.2规划编制阶段

用户资料收集完毕后，就可以开始网络建设规划的编制了，光纤接入网规划编制的核心内容是光接入网络系统的网元设置、ODN网络部署策略和接入光网络规划。主要体现在“三区一网”上，即目标用户密度、OLT覆盖区域、分光点设置、一级接入光缆网的规划。这四点逐层递进，按序输入、输出各项规划数据。

2.2.1目标用户密度

目标用户密度预测，主要是指将网络规划预测期内（中期预测）接入网络区域内的目标用户分布情况，映射到其所对应的地理环境上。重点关注不同用地属性，了解规划区域内各类用户分布情况。同时，还要对一线市场业务部门的相关人员进行访谈，最后将计算出的特定区域用户聚集密度及分布情况映射到地图上，保证规划工作在微观环境下的可操作性。该数据的准确收集及整理决定了接入网络的组织架构、ODN资源的配给及网元的配置等，是接入网规划的第一步。

2.2.2OLT覆盖区域的规划

光纤接入网OLT覆盖区规划主要包含两部分内容，即确定OLT最佳覆盖距离和选择OLT设备局址。

（1）OLT最佳覆盖距离。

OLT设备最佳覆盖距离的选取主要是考虑设备传输距离和组网经济性两个重要因素。一般情况下，考虑到光纤全程链路损耗的因素，OLT设备的物理传输距离不超过20km。因此，OLT的覆盖距离更主要的是考虑经济因素，即最佳覆盖半径（用户单线成本最低值）。根据本人在运营商工作的工程经验看5～10km是最佳覆盖半径（该数据为经验值，不同运营商可能有不同的结论）。

（2）OLT设备局址的选择.

OLT设备的设置首先应尽可能设置在既有机房条件较好端局，在考虑机房承重、电源可靠性等因素后，应充分利用已有的各类资源。如无法满足则再考虑新建局站。由于局站的建设需满足发展的长期性、建设的特定工艺规模要求，局站的建设投资在电信固定资产投资中所占比例较大，因此，需充分考虑城市总体发展规划、市场业务需求、投资回报率等项因素，严谨科学地考虑局站的建设规模。

2.2.3接入模式解决方案

目前，随着PON技术的大规模成熟应用，以及FTTH网络的规模部署，光纤接入网将向全光化网络方向全面过渡，接入光网络应采用综合、统一的物理承载通道并实现自然有序的演进。因此，现阶段各类用户在建设接入网时，除利用既有铜缆资源改造或用户有特殊要求的外，其他的都尽可能全部采用FTTH模式。且在未来的全光接入网中，所有业务用户（普通用户、政企用户、移动基站）的接入都需要通过城域网光纤提供物理承载。因此，保持光纤接入网与主干光缆型号一致性就成为光纤接入网自然有序发展的前提条件。

3结语

通过规划确立的光纤接入网目标架构具有分层级、网格化的特点，是一个既能快速灵活接入用户，也能实现相对稳定可持续发展的，可运营、可管理的宽带接入网络。但同时，规划中的光纤接入网覆盖目标区域的各个角落，无论从工程量还是投资规模的角度看，都不可能在短时期内迅速建成。目标接入网规划需要与运营企业的滚动发展相适应，才能找到实现规划目标的具体途径。同时，运营企业需要整合市场、支撑、建设和运维等多个部门的力量，全面规划，分工协作，整体推进，才能实现光纤接入网的有序发展。

参考文献

[1]王庆，胡卫.光纤接入网规划设计手册[S].人民邮电出版社，2017.

[2]张中荃.接入网技术[S].人民邮电出版社，2017.

[3]刘洋，尹航.光纤接入网规划设计[J].电子世界，2014（11）：101.

[4]张晓辉，贾骞，李满江，等.宽带光纤接入网规划原则[J].有线电视技术，2005（21）：.

[5]周子义.宽带光纤接入网规划原则[J].电信工程技术与标准化，2002（2）：.

