###	Index:1311	《装饰装修天地》	关于建筑工程造价预算的合理规划管理
关于建筑工程造价预算的合理规划管理作者：任立永来源：《装饰装修天地》2019年第05期

摘要：随着我国社会的进步和科学技术的发展，建筑工程得到快速发展。随着建筑工程行业的发展，工程的造价预算管理受到更多的关注。建筑工程造价预算影响到建筑工程投入成本和施工过程管理。从建筑工程的实际情况来说，工程造价预算受到多方面因素的影响，导致造价预算和实际的造价存在较大的偏差，影响到建筑工程的施工质量。文章从建筑工程造价预算管理的基本原则和重要性入手，分析造价控制中存在的问题，探究合理规划管理的应用，以供参考。

关键词：建筑工程，造价预算，控制要点

1引言

工程造价预算对实际施工过程具有十分关键的指导作用，更是工程造价管理的重要组成部分，相关工作人员必须加强对其的重视程度和关注度，尽可能地深入了解项目所在地的水文地质条件、市场环境、社会环境等影响工程造价超预算的原因，从而就实际建设过程中出现的问题分析探讨针对性的解决方案与措施，为建筑工程预算的有效控制打下坚实的基础。

2建筑工程造价预算管理的原则和重要性

2.1造价预算管理的基本原则

在建筑工程中，想要做好工程造价预算的管理工作，应当遵循相应的原则。第一，权责结合原则。工程造价预算管理的过程中，想要保证其科学合理，需要遵循权责结合的原则，完善企业内部的相关制度，明确各项工作的分工，管理工作开展时相互配合。第二，树立造价预算管理意识。在建筑工程造价预算管理工作中，对于施工单位来说，造价预算管理有着重要作用和意义，让施工人员认识到造价预算管理的重要性，树立施工人员的造价控制意识，开展相关的管理工作。预算工作应当做到规范化，将各项运行权利和责任有效的统一。

2.2造价预算管理的重要性

首先，有利于各项资源的充分利用。相对于以往的建筑工程，加强工程造价预算管理工作，能够将人力、物力以及资源等综合利用，避免出现浪费等情况，发挥其最大价值，避免工程建设中出现不协调的问题，解决供需不协调的问题。其次，减少维修方面的开支。借助工程造价预算工作能够调整工程的施工进度，在保证工程质量的基础上，有效缩短工程施工工期，从侧面增加企业的经济效益，有效降低维修方面的费用。最后，提高工程管理水平。借助工程造价预算管理能够加强工程的成本核算和技术管理工作，将造价预算控制在合理的范围内，加强企业对项目的管理，完善各项管理制度，做好项目的有效控制。

3建筑工程造价预算管理和控制中的问题

3.1预算编制不合理

工程造价预算编制工作具有技术性，涉及到的内容比较多，因此，相关的人员应当具备一定的知识和能力，需要了解工程的每个环节。但是，在实际的工程造价预算编制中，相关的工作人员水平较低，技能水平达不到要求，在编制工作之前，对于工程项目缺少了解，工作开展存在随意性和盲目性，导致编制规划中出现各种问题，影响到工程施工进度，导致工程质量和经济效益受到影响。

3.2工程造价受到环境、市场及其他因素的影响

随着人民物质生活水平的不断提高，人们对建筑工程项目的要求越来越高，智能化、自动化等要求逐渐提高，在工程项目建设的复杂度、难度等不断增加的同时，其所涉及的范围也在进一步扩大。此外，由于工程项目建设具有固定性、一次性等特点，项目所在地的水文地质条件、社会环境、人文环境、市场条件等也在一定程度上影响着建设项目的工程造价。此外，建筑工程的施工周期往往较长，而原材料、机械设备等的市场条件往往瞬息万变，很容易出现工程项目施工前工程预算概算和工程项目后期实际施工过程中原材料、机械设备等的价格存在较大差异的情况，一定程度上增加了建筑工程造價超预算的概率，降低了建筑企业对投资资金的把控水平。

3.3预算编制人员缺乏市场经验

建筑工程造价预算主要服务于后续的建筑工程施工，控制施工人员才是其执行的关键之所在。如果预算编制人员不深入领悟设计图纸，了解工程目标，甚至部分预算编制人员不经过调查和测算，“想当然”地进行预算编制，无法准确科学的进行预算制定，导致建筑工程造价预算失去了其科学性、公平性的意义，也失去了建筑工程造价预算作为建筑项目主要评估依据的价值。这种情况也很容易造成预算与实际工程施工不符合，造成各执行部门间的矛盾，影响工作效率和工程质量。

4如何把握好建筑工程造价中的关键控制要点

4.1加强施工图预算信息的收集

建筑工程造价预算中，施工图纸是工程建设的基础，在预算工作开展之前，需要对其各项施工图纸进行收集和熟悉。建筑工程中的施工图纸主要有设备施工图、结构施工图和建筑施工图三个类型。造价预算人员应当根据相关的信息做好工程造价预算工作，对于门窗、楼梯等细节部分的预算不能遗漏或者重复。建筑工程中，造价预算人员收集各项施工图纸信息，了解和掌握相关的施工工艺，以此作为基础，开展工程量的估算工作。结合施工图纸了解水电等管路的走向和布置信息，加强造价预算的分析工作，保证预算工作的科学合理。

4.2提高工程预算从业人员的素质

建筑工程预算人员的工作涉及到方方面面的知识，且随着建筑业竞争的不断加剧，专业素养较高的工程预算从业人员对工程造价管理工作的重要作用愈来愈凸显。因此，如何提高从业人员的专业素质是企业管理人员必须仔细思考的问题。为进一步提高预算工作人员的专业素养，可从以下几个方面做出努力：首先，增强预算人员的看图能力。建筑工程的设计图纸不仅是设计师、业主意图的体现，更在极大程度上决定了工程的整体规划与分区。增强预算人员的看图能力，不仅能使预算人员切实按照图纸对工程项目进行划分，从而增强预算工作人员计算的准确性和合理性，还能增强预算人员对工程建设实际施工过程的预期，从而增强预算人员对未来可能出现的建设成本的预见性，计算出更为切合实际的预算成本。其次是增强预算人员的市场分析能力，鼓励预算人员深入市场进行调查研究，找到既满足工程建设实际需求又具有价格优势的原材料等，尽可能地降低工程建设的预算成本。

4.3提高工程造价审批的严密性，减少后续更改

建筑项目工程的展开都需要经过决策、设计、实施几个阶段，建筑工程造价作为建筑项目工程的设计阶段，是属于实施的前期准备工作，主要通过科学的手段评估测算得出，因此建筑工程造价预算本身也具备一定的局限性。实际施工过程中，难免会遇到各种预料之外的问题所导致预算增加的情况，这就牵扯到预算的修改，预算的修改势必会影响其他工程造价的投入。相关单位和部门提前做好工程预算的审核监督工作，可以增加建筑工程造价预算的严密性，同时对于需要更改预算的问题通过技术手段深入分析和探讨，研究问题的必要性，尽量减少后续预算的更改。

5结语

随着我国科学技术的发展，建筑工程造价预算管理工作日益受到人们的重视。在建筑工程造价预算管理中，需要结合工程项目特点，以市场发展情况作为依据，保证造价预算工作的科学合理。同时，在建筑工程关键点的建设中，需要做好造价预算的控制和监测，借助科学合理的控制和管理方式，优化和调整人、物、财等资源，提高资源利用率，避免出现资源浪费等现象，有效降低建筑工程成本，增加企业的经济效益。

参考文献：

[1]王艳丽.建筑工程造价预算的有效控制策略微探[J].项目管理与质量控制，2014（8）：321+325.

[2]吴韵.建筑工程造价预算控制要点研究[J].江西建材，2017，13（2）：238+240.

[3]马丽.建筑工程造价预算控制要点及其把握[J].企业发展，2007（8）：28～29.

