extracted_text:
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И АВТОСЕРВИСА»

О.А.Медичева

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по выполнению
курсового проекта
по ПМ.01 Участие в проектирование зданий и сооружений
 МДК 01.02 Проект производства работ
по специальности  08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

г. Каменск-Шахтинский
2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель
  ЦК группа «Техника и технология   строительства»
 __________________/ Медичева О.А./
  Протокол №1 от «02» сентября 2022 г.

ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО
Протокол заседания методического
  совета ГБПОУ РО «КТСиА»
от «____»сентября 2022  г. №__

Методические указания предназначены для организации
выполнения курсового проекта по МДК 01.02 Проект производства работ по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Данные указания содержат основные требования к структуре и
содержанию курсовой работы. Даны методические рекомендации по выполнению
основных частей курсовой работы, с необходимыми к ним справочными данными и
ссылками на источники информации..

Организация разработчик: государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Каменский
техникум строительства и автосервиса»

Автор:
Медичева О.А., преподаватель высшей квалификационной
категории ГБПОУ РО «КТСиА»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ  3
1  СТРУКТУРА И ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ
ПРОЕКТУ   6
1.1   Структура пояснительной записки и
графической части  Ошибка!
Закладка не определена.
1.2   Рекомендации по работе над курсовым
проектом  6
1.3   Требования по оформлению курсового
проекта  Ошибка!
Закладка не определена.
2  РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ  10
2.1 Методы определения объемов работ10
2.1.1 Определение объемов работ подземной части 10
2.1.2 Определение объемов работ надземной части 13
2.2  Таблица подсчета трудозатрат 20
2.3 Составление календарного плана и графика движения
рабочих  кадров 22
2.4 Расчет потребности в машинах и механизмах25
2.5Составление технологической карты 26
2.6 Составление календарного плана и графика движения рабочих
кадров
(на заданный процесс) 28
2.7 Составление графика поступления строительных
конструкций,изделий и
материалов                                                                  28
2.8 Проектирование строительного генерального плана                                            29
2.9 Определение потребности во временных зданиях и
сооружениях                       29
2.10 Расчет складских помещений и площадок                                                         31
2.11 Расчет потребности строительства в воде                                                           33
2.12 Обеспечение строительства электроэнергией                                                    36
2.13 Определениетехнико-экономических показателей                                             39

3 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  40
ПРИЛОЖЕНИЯ  41

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА
Настоящие методические указания устанавливают общие
требования, структуру, содержание и порядок выполнения курсовой работы по МДК
01.02 Проект производства работ  для обучающихся специальности 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
Курсовой проект является одним их важнейших видов учебного
процесса и выполняется в соответствии с учебным планом по специальности и
реализуется в пределах времени, отведенного изучение дисциплины.
Цель курсового проекта - систематизация и закрепление
теоретических знаний обучающихся, а также развитие и овладение навыками
самостоятельного решения комплекса экономических и организационных проблем,
возникающих в деятельности предприятия.
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ
КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Выполнение обучающимся курсового проекта осуществляется на
заключительном этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого происходит
обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач,
связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов.
 Целью курсового проекта является овладение обучающими
организационно-технологическими методами проектирования при возведении зданий.
Методические указания предназначены для разработки курсового
проекта, как завершающей стадии изучения междисциплинарного курса МДК 01.02
«Проект производства работ».
Состав курсового проекта:
графический материал включает  два листа чертежной бумаги
формата А-1 (лист 1 – технологическая карта на заданный вид работ  и
стройгенплан, лист 2 – календарный план строительства);
 пояснительная записка со всеми необходимыми расчетами и
обоснованиями для проектирования стройгенплана и календарного плана
производства работ печатается на формате А4 с одной стороны.
Курсовой проект выполняется на основании курсового проекта
«Архитектура зданий». Таким образом, ведется сквозное курсовое проектирование,
что позволяет обучающимуся на основе рабочих чертежей, спецификаций,
ведомостей, получить наглядное представление о взаимосвязи технических и
организационно-технологических факторов повышения эффективности строительного
производства. Тематикой курсового проекта по данной дисциплине является
разработка проекта производства работ (ППР) на возведение жилищно-гражданского
здания.
ППР должен разрабатываться с учетом прогрессивных методов и способов
технологии и организации строительного производства и должен быть максимально
приближен к реальным условиям строительного производства.
В процессе работы над проектом обучающийся должен:
проявить умение свободно ориентироваться в технологической
последовательности выполнения СМР и взаимоувязке работ во времени и
пространстве;
уметь подсчитывать объемы работ;
уметь подсчитывать трудозатраты работ;
разрабатывать элементы технологической карты на заданный вид
работ;
владеть методикой составления и технологическими расчетами календарного
плана;
уметь проектировать строительный генеральный план;
знать требования по охране труда; противопожарной безопасности и
охране окружающей среды.
Разработка и оформление курсового проекта должны вестись в
соответствии с требованиями ЕСТД, ЕСКД и СПДС.
Курсовой проект по МДК 01.02 Проект производства работ проводится
с целью:
систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам;
углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
формирования умений применять теоретические знания при решении
производственных задач;
формирования умений использовать техническую, нормативную и
справочную литературу;
развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности
и организованности;
подготовки к итоговой государственной аттестации.

2 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

По содержанию курсовой проект по дисциплине «Проект производства
работ» носит технологический характер. По структуре курсовой проект состоит из
пояснительной записки и графической части.
Пояснительная записка должна быть не более 30 листов печатного
текста.
Графическая часть представлена чертежами технологической карты и
строительным генеральным планом, календарным планом.
Курсовой проект должен соответствовать следующим требованиям:
иметь четкое построение и логическую последовательность в изложении
материала;
содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте работы
необходимо проводить полный и обоснованный расчет принятых решений;
соответствовать современному состоянию и перспективам развития
науки и техники в строительной индустрии;
иметь в тексте культуру изложения, стилистику, использование
научной лексики и принятых для научных текстов оборотов (в работе не должно
быть грамматических и пунктуационных ошибок).

3. Оформление штампов в пояснительной записке
и на листах

Основные надписи (штампы) выполняются в соответствии с ГОСТ 2.104
ЕСКД. На листе «Оглавление», а также основных листах всех разделов делается
основная надпись размером 180 х 40мм. На остальных листах помещается основная
надпись размером 180 х 15мм.
Заполнение штампов для курсового проекта ЕСКД ГОСТ 2.104-86
(графическая часть)

(5)

КП.08.02.01.00.000.12.ТК или (КП)

Курсовой проект

Изм

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Разработал

Название
  проекта

Стадия

Лист

Листов

Проверил

У

 1

 2

.

Название листа

(70)

ГБПОУ РО «КТСиА»
гр.№41СПО

(50)

(17)

(23)

(15)

(10)

Рисунок 1 – Пример заполнения углового штампа графической
части

(5)

КП .08.02.01.00.000.12. ПЗ

Изм.

Лист

№
  Документа

Подпись

Дата

Разработал

Название проекта

Стадия

Лист

Листов

Проверил

(15)
  У

(15)

(20)

ГБПОУ РО «КТСиА»
гр.№41СПО
(50)

(17)

(23)

(15)

(10)

Рисунок 2 – Заполнение штампа для пояснительной записки (первый
лист  - содержание)

(5)

КП
  .08.02.01.00.000.12. ПЗ
(110)

Лист

(10)

Изм.

Лист

№
  Документа

Подпись

Дата

Рисунок
3 - Заполнение штампа для пояснительной записки (остальные листы)

4.      Оформление
графической части

Требования к оформлению графической части курсового проекта
представлены в ГОСТ Р 21.1101-2013, который устанавливает состав и правила
оформления чертежей зданий и сооружений различного назначения.
На архитектурно-строительных чертежах указывают
характеристики точности геометрических параметров зданий, сооружений,
конструкций и их элементов по ГОСТ 21.113-88. Требования к точности
функциональных геометрических параметров зданий, сооружений и конструкций
должны быть увязаны с требованиями к точности изготовления изделий (элементов
конструкций), разбивки осей и установки элементов конструкций путем расчета
точности по ГОСТ 21.780-2006.
При разработке чертежей должно быть обеспечено:
- применение установленных в государственных стандартах форматов
листов чертежей и текстовых документов, шрифтов, масштабов, упрощенных и
условных графических изображении, а также условных обозначений;
- выполнение чертежей в минимальных масштабах в зависимости от
сложности изображений.
Графическая часть курсового проекта оформляется на листах ватмана
размером формат А1, на которые нанесены рамки рабочего поля. Эти рамки стоят
от внешней стороны листа слева 20 мм, а от других сторон - 5 мм. Основная
надпись на листах (размером 185 х 55мм) располагается в нижнем правом углу.
Графическая часть может быть оформлена ручным способом – простым
карандашом или тушью (цвет черный), размер шрифта не менее 5 или чертежи могут быть разработаны в компьютерной системе
автоматизированного проектирования AutoCAD или КОМПАС.
На чертежах должны быть указаны: все размеры,  площади
комнат, толщины стен, перегородок, привязок и т.д.
Надписи на чертежах выполняются чертежным шрифтом.
Ширина таблиц выполняемых на чертежах должна быть 18,5 мм.
Не рекомендуется производить окончательное оформление чертежа без
проверки консультантом. Чертежи выполняются в тонких линиях, и лишь после согласования
с консультантом, уточнения компоновки, чертежи обводятся и на них выполняются
соответствующие надписи. Все основные линии показываются толстыми линиями, все
вспомогательные линии тонкими линиями.
ГОСТ Р 21.1101-2013 (СПДС) устанавливает единые формы, размеры и
порядок заполнения основных надписей на чертежах, входящих в состав
студенческих курсовых проектов. Основные надписи располагают в правом нижнем
углу графического или текстового документа.
Масштабы изображений на чертежах, взятые по ГОСТ 2.302 - 68
ЕСКД, следующие: масштабы уменьшения (1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20;
1:25; 1:40; 1-50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000); масштабы
увеличения (2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1) при
натуральной величине 1:1. При проектировании генеральных планов крупных
объектов допускается применять масштабы 1:2000; 1:5000;
1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50000. В необходимых случаях используются
масштабы увеличения (100n):1, где n — целое число.
ГОСТ 2.303—68* устанавливает начертание, основные назначения,
толщину линий на чертежах. В строительных чертежах в разрезах видимые
линии контуров, не попадающие в плоскость сечения, допускается выполнять
сплошной тонкой линией. Толщина сплошной основной линии должна
быть в пределах от 0,5 до 1,4мм (в зависимости от величины и сложности
изображения и формата чертежа). Толщина линий одного и того же типа должна быть
одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом
масштабе. Наименьшая толщина линий для компьютерного исполнения и в туши 0,2мм,
для карандаша 0,3мм.
ГОСТ 2.304-81 устанавливает чертежные шрифты, наносимые на
чертежи, могут применяться следующие размеры шрифта: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14;
20; 28 и 40. В графической части дипломного проекта рекомендуется применять
шрифт размером не менее 5 и не более 10.
Шрифт можно выполнять с наклоном или прямой (возможно на
архитектурно-строительных чертежах применять узкий архитектурный шрифт). Все
надписи следует правильно располагать на чертеже, чтобы они занимали
минимальную площадь. Необходимо помнить, что как бы превосходно не были
выполнены буквы, надпись будет плохо восприниматься, если расстояния
между буквами будут неодинаковыми. При написании слов необходимо на каждой
строчке с новой высотой определять соответствующую ширину букв, промежутки
между ними и словами, толщину элемента по нормативным показателям шрифта.

Рисунок 4. Чертежный штифт (прямой).

Рисунок
  5. Чертежный штифт (с наклоном).

ГОСТ 2.306-68 ЕСКД устанавливает графические обозначения
материалов в сечениях и на фасадах, а также правила нанесения их на чертежи
всех отраслей промышленности и строительства.
Для определения размеров изображенного изделия (элемента
конструкции, узла, здания, сооружения) и его частей служат размерные числа,
нанесенные на чертеже. Размеры на строительных чертежах наносят по ГОСТ
2.307-2011* с учетом требований ГОСТ Р 21.1101-2013. Размерную и выносную линии
проводят сплошной тонкой линией толщиной от S/3 до S/2. Размерные линии
предпочтительно наносить вне контура изображения. Расстояние
размерной линии от параллельной ей линии контура, осевой, выносной и других
линий, а также расстояние между параллельными размерными линиями должно быть в
пределах от 6 до 10 мм. Для чертежей общих видов (планы, разрезы,
фасады и т.п.) размерные линии располагают в зависимости от размера изображения
на расстоянии не менее 10 мм от линии наружного контура.
Размеры на строительных чертежах наносят в виде замкнутой цепи. Размеры
допускается повторять.

5.      Оформление пояснительной
записки

Пояснительная записка выполняется на  листах бумаги формата
А4. Текстовый материал, содержащий все расчеты и обоснования принятых решений,
должен быть четким и кратким, аккуратно оформленным.
Основную часть пояснительной записки разделяют на разделы и
подразделы.
Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей
пояснительной записки, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанными с
абзацного отступа или посредине листа. Введение и заключение не нумеруют.
Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела
состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера
подраздела точка не ставится.
При необходимости подразделы могут быть разделены на пункты, а
пункты на подпункты.
Номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и
пункта,
разделенных точкой.
В конце номера пункта точка не ставится.
Пример:
2 Календарный план
2.1 Исходные
данные для проектирования
2.1.1
2.1.2 - нумерация
пунктов первого подраздела второго раздела документа
2.1.3
2.2 Ведомость
подсчета работ
2.2.1
2.2.2 - нумерация
пунктов второго подраздела второго раздела документа
Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.
Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную букву,
после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений
необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись
производится с абзацного отступа.
Пример:
а) _________________
1) _____________
2) _____________
3) _____________
б) _________________
1) _____________
2) _____________
3) _____________

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного
отступа.
Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты заголовков не
имеют.
Наименования заголовков должны четко и кратко отражать содержание
разделов и подразделов.
Заголовки следует писать с красной строки (абзацного отступа) или
посередине листа, без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках
не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют
точкой.
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении пояснительной
записки печатным способом должно быть равно 2 интервала. Расстояние между
заголовками раздела и подраздела – 1 интервал. Расстояние между подзаголовком и
текстом должно быть 2 интервала.
Каждый раздел пояснительной записки следует начинать с нового
листа (страницы).
Текст необходимо делить на абзацы, которые должны состоять из
нескольких предложений, объединенных общей темой (предметом изложения). Каждый
абзац должен начинаться с красной строки (абзацного отступа).
Содержание основной надписи: на листах пояснительной записки,
которые выполняются с рамкой, в нижней части листа.
Пояснительная записка составляется по мере последовательного
выполнения курсовой работы.

5.1 Содержание
пояснительной записки

Введение
1 Организация работ на стройплощадке
2 Таблица подсчета объема работ
3 Ведомость подсчета трудозатрат
4 Технологическая карта на возведение монолитного фундамента

    4.1 Организация работ на заданный процесс
    4.2 Потребность в инструментах на заданный процесс
    4.3 Требования к качеству выполнения работ на возведение
монолитного фундамента
    4.4 Правила техники безопасности на устройство
монолитного фундамента
5 Проектирование строительного генерального плана
    5.1 Расчет графика движения рабочей силы
    5.2 Расчет потребности во временных зданиях и
сооружениях
    5.3 Расчет площадей складов
    5.4 Расчет потребности в машинах и механизмах
    5.5 Расчет потребности во временном электроснабжения
    5.6 Расчет потребности во временном водоснабжения
    5.7 Расчет потребности в сжатом воздухе
8 Расчет технико – экономических показателей
Заключение
Список используемых источников

6. Процесс выполнения курсового проекта

Процесс выполнения курсовой работы осуществляется в соответствии с
диаграммой хода деятельности:
получение задания, ознакомление, выяснение отдельных вопросов по
заданию;
подбор технической литературы по
заданным параметрам;
составление проекта в черновом
варианте по всем элементам задания;
консультация с преподавателем по
черновому варианту;
составление проекта в черновом
варианте по всем элементам задания;
составление пояснительной записки к
курсовому проекту;
исполнение проекта в чистовом варианте;
промежуточные консультации у
руководителя курсового проекта;
окончательная консультация, проверка
всего проекта, исправление ошибок
Сдача курсового проекта руководителю

7.    Указания по выполнению отдельных частей
курсового проекта

Введение
Структура введения курсовой работы
Что можно написать во введении курсовой работы? Это главный
вопрос, который стоит перед обучающимися, пишущими курсовую в первый раз. Общий
пример стандартной структуры курсовой работы во введении выглядит
так:
вводные предложения;
обоснование актуальности темы;
выделение проблематики;
определение объекта и предмета исследования;
формулировка целей, задач;
Подробно опишите
проблематику работы. Ведь без определения основной проблемы вы не сможете
провести исследование и найти решение. Что это значит на конкретном
примере? Так, если тема курсовой «Виды и применение топографических карт», то
проблематику можно описать, ответив на вопрос: «Каковы преимущества каждого
вида? Как применить их на практике?»

Организация работ на стройплощадке
В
краткой вводной части пояснительной записки отражаются основные мероприятия по
организации строительства при возведении данного здания или сооружения, а также
обоснования принятых на строительном генеральном плане решений.
Перечисляются
основные мероприятия, при помощи которых предусматривается достижение
эффективности организации строительства данного комплекса зданий.

Таблица подсчета объема работ

Определение объемов строительных работ, в курсовом проекте,
производится с целью исчисления потребности в ресурсах (рабочей силы,
материалов, конструкций, машин и механизмов), необходимых для возведения
объекта, по государственным элементным сметным нормам (ГЭСН-2001).
Подсчет объемов работ должен выполняться по действующим
правилам исчисления объемов работ установленных ГЭСН-2001.
Номенклатура работ, их характеристика и единицы измерения,
в ведомости подсчета объемов работ, должны соответствовать применяемым сметным
нормам.
Следует отметить, что термин «сметный объем» отличается от
термина «объем», принятого в математике. К сметным объемам работ относятся
объемы, измеряемые в м3, м2, м, т и т. д.
Подсчеты объемов работ рекомендуется производить по
проверенным схемам, позволяющим наглядно представить ход расчетов,
последовательность их производства и облегчающим их проверку.
Результаты подсчета оформляются в
виде таблицы, которая является основой для составления таблицы подсчета
трудозатрат. Пример оформления заносится в  таблицу №1  - Подсчетов объёмов
работ.

Таблица 1 –таблицы подсчета
объемов работ

№№
п/п

Наименование работ

Единицы
измерения

Количество

1. Земляные работы

1

Разработка грунта
  экскаватором с ковшом 0,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы,
  группа грунтов 2

м3

2

Доработка грунта вручную,
  группа грунтов 2

м3

3

Обратная засыпка
  бульдозером мощностью 59 кВт, группа грунтов 2

м3

4

Обратная засыпка вручную

м3

Продолжение таблицы -
  1

5

Устройство горизонтальной
  гидроизоляции

м2

6

Устройство вертикальной
  гидроизоляции

м2

2. Фундаменты

5

Устройство песчаного
  основания

м3

6

Установка блоков стен
  подвала массой до 0,5т

шт/м3

7

Установка блоков стен
  подвала массой до 1т

шт/м3

8

Установка блоков стен
  подвала массой до 1,5т

шт/м3

9

Установка блоков стен
  подвала массой более 1,5т

шт/м3

10

Устройство монолитных
  участков

м3

11

Устройство оклеечной
  гидроизоляции в 2 слоя

м2

12

Устройство окрасочной гидроизоляции

м2

3. Стены, перегородки

13

Кладка наружных стен с
  утеплителем

м3/шт

14

Кладка наружных стен
  сплошных

м3/шт

15

Кладка внутренних стен

м3/шт

16

Кладка перегородок толщ в
  ½ кирпича

м2/шт

17

Монтаж перемычек массой до
  0,3т

шт/м3

4. Перекрытия

18

Монтаж плит перекрытий S
  до 5м²

шт

19

Монтаж плит перекрытий S
  до 10 м²

шт

20

Устройство монолитных
  участков

м3

21

Монтаж балконных плит

шт

22

Устройство металлических
  ограждений балконов и крылец с поручнями из твердолиственных пород

м

5. Крыша

23

Устройство оклеечной пароизоляции
  в 1 слой

м2

24

Устройство утеплителя из
  керамзита

м3

25

Установка стропил

м3

26

Устройство кровли из а/ц
  волнистых листов по деревянной обрешётке с её устройством

м2

6. Окна и двери

27

Установка оконных блоков с
  раздельными переплетамиS до 2
   м²

м2

28

Установка оконных блоков с раздельными
  переплетамиS более2
   м²

м2

29

Установка подоконных досок

м2

30

Остекление окон (двойное)

м2

31

Установка дверных блоков

м2

32

Установка оконных приборов

к-т

33

Установка дверных приборов

к-т

7. Лестница

34

Устройство деревянной
  лестницы

м2

8. Полы

35

Устройство керамических
  полов

м2

36

Устройство бетонной
  подготовки

м2

37

Устройство цементных полов

м2

38

Устройство стяжки из цем и
  асфальт р-ра толщ. 20мм

м2

39

Устройство гидроизоляции
  полов

м2

40

Устройство линолеумных
  полов на бустилате

м2

41

Устройство шлакобетонной
  звукоизоляции до 20мм

м2

42

Устройство паркетных полов
  из штучного паркета

м2

43

Устройство полов из
  керамической плитки

м2

9. Отделочные работы

44

Простая штукатурка стен
  подвала цем р-ром

м2

45

Улучшенная штукатурка стенцем-изв
  р-ром

м2

46

Оштукатуривание откосов

м2

47

Затирка потолков

м2

48

Побелка потолков

м2

49

Облицовка стен керамической
  плиткой

м2

50

Оклейка стен обоями

м2

51

Окраска прихожей в/эм
  составом

м2

52

Улучшенная окраска дверей
  масляной краской с к=2,4

м2

53

Окраска окон и подоконных
  досок с к=2,8

м2

54

Оштукатуривание цоколя

м2

10. Прочие работы

55

Устройство оснований
  толщиной 12см под отмостку из щебня

м2

56

Устройство асфальтобетонных
  покрытий отмостки однослойной из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси
  толщиной 3см

м22

57

Устройство примыканий
  отмостки к стенам мастикой герметизирующей нетвердеющей

м

Ведомость подсчета трудозатрат

Трудоемкость
работ на возведение здания определяется согласно подсчитанным объемам работ
путем заполнения таблицы подсчета трудозатрат. Все работы необходимо
сгруппировать на общестроительные и специальные.
В таблицу
включают виды работ, их объем; причем единица измерения работ должна быть
записана согласно нормы ГЭСН (100м2, 1000м3), а само
количество работ поделено на эту единицу (100 или 1000). Далее заносится
обоснование – шифр нормы согласно ГЭСН, откуда взята норма трудозатрат, которая
указана в человеко-часах; чтобы получить норму в человеко-днях, необходимо
норму человеко-часов разделить на 8 (количество рабочих часов в смену). Общее
количество человеко-дней определяется умножением объема работ на норму
трудозатрат в человеко-днях.
После
определения трудоемкости общестроительных работ необходимо ее суммировать
строкой «Итого». Затем в следующей строке определить неучтенные работы, которые
составляют 20% от итога. Далее строкой «Итого общестроительные работы»
суммировать предыдущие две строки.
Таблица №2
-Таблица подсчета трудозатрат

№
п/п

Наименование

Обоснование
ГЭСН

Объемы работ

Норма трудозатрат

Общее кол-во
ч.дн.

Ед. изм.

Кол-во

В ч/д

В ч/д

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Земляные работы

1.

Срезка растительного грунта

м³

0,01

0,00125

2.

Разработка грунта в траншее

м³

0,01

0,00125

3.

Доработка грунта в ручную

м³

2,46

0,31

4.

Обратная засыпка грунта

м³

0,01

0,00125

5.

Отвоз лишнего грунта

т

0,57

0,07

6.

Подготовка под фундаменты

м³

0,89

0,11

7.

Устройство монолитного бутобетонного фундамента

м³

2,86

0,35

8.

Устройство оклеечной гидроизоляции

м²

0,2

0,02

Продолжение таблицы 2

9.

Устройство окрасочной гидроизоляции

м²

0,34

0,04

10.

Кладка наружных стен

м³

4,05

0,5

11.

Кладка внутренних стен

м³

3,9

0,4

12.

Кладка кирпичных перегородок

м²

1,15

0,14

13.

Монтаж перемычек

шт

0,93

0,11

14.

Заполнение оконных проемов до 2м²

м²

1,6

0,2

15.

Заполнение оконных проемов более 2м²

м²

1,21

0,15

16.

Остекление окон двойное

м²

0,43

0,05

17.

Установка оконных приборов

ко-т

1,54

0,19

18.

Заполнение дверных проемов площадью до 3
   м²

м²

0,55

0,06

19.

Заполнение дверных проемов площадью более 3
   м³

м²

0,83

0,10

20.

Остекление дверей

м²

0,33

0,04

21.

Установка дверных приборов с замками

ко-т

0,67

0,08

22.

Установка дверных приборов без замков

ко-т

0,1

0,01

23.

Установка ворот гаража

т

22,6

2,8

24.

Монтаж плит перекрытия до 5
   м²

шт

1,81

0,22

25.

Устройство лестниц деревянных

м³

1,61

0,20

26.

Устройство ограждений

м²

0,6

0,07

27.

Устройство пароизоляции

м²

0,19

0,02

28.

Утеплитель керамзит

м³

3,58

0,45

29.

Устройство стропил

м³

23,8

2,9

30.

Устройство обрешетки

м²

0,62

0,07

31.

Устройство кровли из асбестоцементных листов

м²

0,44

0,05

32.

Устройство теплоизоляционной прокладки

м²

0,27

0,03

33.

Устройство стяжки из асфальтобетона

м²

0,09

0,01

34.

Устройство штучного паркета на мастике

м²

0,99

0,12

35.

Устройство теплоизоляционной прокладки

м²

0,27

0,03

36.

Устройство цементной стяжки

м²

0,19

0,02

37.

Устройство оклеечной гидроизоляции

м²

0,75

0,09

38.

Устройство керамической плитки на цементном растворе

м²

1,08

0,13

39.

Устройство бетона М:100

м³

2,9

0,36

40.

Устройство цементного раствора

м²

0,19

0,02

41.

Устройство мозаичных плит

м²

1,66

0,20

42.

Устройство бетона М:300

м³

2,9

0,36

43.

Устройство бетонной стяжки

м²

0,4

0,05

44.

Устройство утеплителя

м³

3,58

0,44

45.

Устройство цементной стяжки

м²

0,19

0,02

Продолжение таблицы
  2

46.

Устройство деревянно-волокнистых плит

м²

0,27

0,03

47.

Устройство линолеума на мастике

м²

0,76

0,09

48.

Устройство улучшенной штукатурки

м²

0,74

0,09

49.

Затирка потолков

м²

0,45

0,05

50.

Клеевая побелка стен и потолков

м²

0,13

0,016

51.

Стены лестничные клетки окрашиваются водоэмульсионными
  красками

м²

0,49

0,06

52.

Стены оклеиваются обоями

м²

0,27

0,03

53.

Стены санузлов облицовывают плиткой

м²

1,7

0,21

54.

Окраска окон масляным составом

м²

1,53

0,19

55.

Окраска дверей масляным составом

м²

0,39

0,04

56.

Лестница, масляная окраска ограждений

м²

1,53

0,19

57.

Паркет окраска лаком

м²

0,49

0,06

58.

Устройство основания под отмостку

м²

0,26

0,03

59.

Устройство отмостки

м²

0,4

0,05

  Итого:
  ∑тр=

           Неучтённые работы
  20%

Итого
  общестроительные
  работы:
        ∑а=

60.

Устройство водоснабжения и канализации

Указания курсовому и дипломному
  проектированию

100м³

15

1,88

61.

Устройство теплоснабжения и вентиляции

100м³

10

1,25

62.

Устройство системы газоснабжения

100м³

3

0,38

63.

Устройство электроснабжения

100м³

10

1,25

64.

Устройство слаботочных сетей

100м³

4

0,5

Итого
  специальные
  работы:
  ∑в=

    Общая
  трудоемкость
  ∑Тр=

Технологическая карта на
заданный процесс
Технологическими картами
регламентируются сроки выполнения и технологическая последовательность отдельных
строительных процессов (при выполнении заданного объема работ с помощью
определенного комплекта машин и инструментов). При разработке технологических
карт и выборе методов производства работ определяющую роль играет назначение
здания или сооружения, его объемно-планировочные и конструктивные
характеристики.
Технологические карты
разрабатываются выполнение отдельных видов работ, то есть на процесс – нулевой
цикл, устройство монолитных фундаментов, монтаж сборного фундамента, кладочный,
монтаж плит покрытия, кладочно - монтажный, устройство крыши или кровли,
отделочный

Технологические карты составляются
на основании типовой технологической карты, которая состоит из следующих
разделов: область применения карты; организация и технология строительного процесса;
технико-экономические показатели; материально-технические ресурсы.

Организация работ на заданный процесс
Раздел
подразделяется, как правило, на
подготовительные, основные и заключительные подразделы.
В подразделе «Подготовительные работы» сообщается, какие
проектные, технологические и разрешительные документы необходимы для
выполненияработ, как должна быть произведена комплектация строительных
материалов,как выбраны строительные машины и оснастка, как организуется
строительнаяплощадка и рабочие места (планировка, защита деревьев и кустарника,
транспортные пути, стоянки, водо- и электроснабжение, канализация, установка
осветительной аппаратуры, противопожарной охраны, предупредительных знаков
ищитов, организаций и т.п.)
Подготовительные работы содержат:
схему организации рабочей зоны строительной площадки с
указанием зоныскладирования материалов и конструкций; проходов и проездов,
размещениямашин, механизмов, лесов, подмостей; опасной зоны вокруг зданий и
сооружений; размещения санитарно-бытовых помещений;
схемы расстановки машин, механизмов и оборудования с
привязкой их косям здания с указанием опасных зон, способов и ограждения.
В подраздел также могут быть включены:
схемы транспортирования, складирования и хранения
материалов;
требования к геодезическому обеспечению строительства;
данные об условиях производства работ: под открытым небом,
под навесомили пленочным укрытием, в теплом помещении.
В схемы транспортирования и складирования материалов
следует включать:
требования к условиям перевозки и таре, перечень
рекомендуемых транспортных средств и тары с указанием их основных характеристик
и количества перевозимых материалов и грузов;
 требования к организации площадки складирования, ее
размерам, типу покрытия, уклонам и к температурно-влажностному режиму хранения
материалов;
схемы складирования кирпича, сборных конструкций,
размещение пунктаприема раствора.
В подразделе «Основные работы» указывается деление
технологии каменных работ на составляющие технологические процессы, а процессы
– на операции, производится их описание. Основные данные о технологическом
процессе.

Потребность в инструментах на заданный процесс
Данные о потребности в машинах,
механизмах, инструментах и приспособлениях сводят в таблицу:

Таблица 3 -
Машины, механизмы, инструменты и приспособления

Наименование

Марка

Количество

Техническая
  характеристика

1

2

3

4

65мм

20

15

30

В таблице 4
приведет пример определения потребности в машинах, механизмах, инструментах и
приспособлениях при составлении технологической карты на монтаж элементов
покрытия промышленного здания:

Таблица 4 -
Машины, механизмы, инструменты и приспособления

Наименование

Марка

Кол-во

Техническая
характеристика

2

3

4

5

Монтажный кран

МКГ-25БР

1

грузоподъемность
  25т,
длина стрелы 22,5м
 с гуськом 5м.

Траверсы в
  комплекте со стропами

Т-7,
Т-8

1

грузоподъемность
  20т,
грузоподъемность
  10т

Ломики монтажные

ЛМА
ГОСТ
1405-72

1

-

Требования к качеству выполнения работ

В разделе приводятся контролируемые параметры
технологического процесса и операций (операции контроля), размещение мест
контроля, исполнители, объемы и содержание операций контроля, методики и схемы измерений,
правила документирования результатов контроля и принятия решений об исключении
дефектной продукции из технологического процесса.
Контроль качества, предусматриваемый в
технологической карте, состоит из:
 входного контроля проектной и технологической
документации (проверка ее легитимности, комплектности и полноты, наличия
исходных данных для выполнения процесса каменной кладки, перечня работ,
материалов и оборудования);
входного контроля применяемых строительных
материалов, изделий и конструкций;
операционного
контроля на заданный процесс(указания по осуществлению контроля и оценки
качества работ в соответствии с требованиями действующих ГОСТов, СПиПов,
рабочих чертежей);
приемочного контроля качества работ, смонтированных
конструкций и оборудования, построенных зданий и сооружений.
В технологической карте предусматриваются
методы контроля, средства, схемы, правила выполнения измерений и испытаний и их
оценки.
В разделе могут быть приведены формы актов на
скрытые работы и промежуточную приемку ответственных конструкций, а также на
сдачу-приемку законченных работ и объектов.
Основные данные и параметры, необходимые для
контроля, приводятся в таблицах.
Для операционного контроля технологического
процесса составляется таблица 5

Таблица 5 -Операционный контроль технологического процесса
каменной кладки

Наименование

технологического
процесса
  и его
операций

Контролируемый
параметр
  (по какому нормативному документу)

Допускаемые
  значения параметра, требования качества

Способ
  (метод) контроля, средства (приборы)
контроля

1

2

3

4

Правила техники безопасности на устройство монолитного фундамента

Раздел должен
содержать:
решения по
охране труда и технике безопасности;
мероприятия,
обеспечивающие устойчивость отдельных конструкций и всего здания в процессе выполнения
и по окончании работ;
схемы с
указанием ограждения опасных зон, предупреждающих надписей и знаков, способов
освещения рабочих мест;
правила
безопасной эксплуатации технологической оснастки, приспособлений, захватных
устройств с указанием периодичности осмотров;
правила
безопасной работы при выполнении рабочих процессов;
экологические
требования к производству работ по защите зеленых насаждений, ограничивающие
уровень пыли, шума, вредных выбросов.

Проектирование
строительного генерального плана

Строительный
генеральный план (стройгенплан) является важным документом проекта производства
работ (ППР). Он представляет собой план строительной площадки, на котором,
кроме проектируемых и существующих постоянных зданий и сооружений, показывают
расположение временных зданий и сооружений, коммуникаций, дорог, механизмов,
складских площадок, необходимых для производства СМР.

Расчет
графика движения рабочей силы

Для определения общего количества рабочих в
сутки суммируют численность всех рабочих, выполняющих в этот день все
строительные процессы, для чего следует производить сечения на графике по тем
дням, когда начинаются и оканчиваются отдельные виды работ.
Полученные данные показываются в принятом
масштабе на графике изменения численности рабочих («число рабочих –
продолжительность»).
При построении графика изменения численности
рабочих обнаруживаются резкие кратковременные увеличения численности, вызванные
неудачным совмещением работ по времени. В этом случае календарные планы
необходимо исправлять, изменяя степень совмещения работ.
График движения рабочей силы оценивается с
помощью коэффициента неравномерности Кн, значение которого равно отношению
максимального количества рабочих к их средней численности (Кмакс/ Кср) в
течение всего периода строительства. Рациональным считается график, когда
коэффициент Кн = 1,5 – 1,8. Среднее число рабочих определяется делением
суммарной трудоемкости (суммарное число человеко-дней) на величину критического
пути или планируемую продолжительность строительства.
Если величина Кн значительно отклоняется от
указанной, а также если в графике имеются кратковременные пики и провалы, то
его следует корректировать.

Расчет потребности во
временных зданиях и сооружениях
Определение
площадей временных зданий и сооружений производится по максимальной
численности работающих на строительной площадке и нормативной площади на
одного человека. пользующегося данными помещениями.
Численность
работающих определяют по формуле

Nобщ=(Nраб+Nитр+Nслуж+Nмоп) k,   (1)
где
Nобщ
- общая численность работающих на строительной площадке;
Nраб -
численность рабочих, принимаемая по графику изменения численности рабочих
календарного плана или сетевого графика;
Nитр -
численность инженерно-технических работников (ИТР);
Nслуж
- численность служащих;
Nмоп
-численность младшего обслуживающего персонала (МОП) и охраны;
k
-коэффициент, учитывающий отпуска, болезни, выполнение общественных
обязанностей, принимаемый 1,05—1.06.
Численность
ИТР, служащих и МОП определяется по таблице.

Таблица 6 - Соотношение
категорий работающих, %

Вид
  строительства

Рабочие

ИТР

Служащие

МОП
  и охрана

Промышленное

83,9

11

3,6

1,5

Транспортное

83,3

9,1

6,2

1,4

Сельскохозяйственное

83,0

13,0

3,0

1,0

Жилищно-гражданское

85,0

8,0

5,0

2,0

Пример.По календарному
плану на строительстве промышленного объекта работает максимальное количество –
48 чел. Таким образом, численность рабочих N составит:

N=48·100/83,9=57
чел.;   (2)

следовательно,
1% составляет 0,57 чел.; тогда
Nитр=11·0,57=6чел.; Nслуж=3,6·0,57=2.;
Nмоп=1,5·0,57=1чел.; Nобщ=(48+6+2+1)·1,05=60чел.
Найдя общее
количество работающих Nобщ, определяют количество
мужчин и женщин, занятых в наиболее напряженной смене.

Таблица 7 - Расчет временных
зданий сводится в таблицу

№
п/п

Временные здания

Кол-во рабочих

Кол-во использующих данных помещ.

Площадь
 помещений

Тип временных
  зданий

Размер зданий

На одного рабоч.

Общая

1

Контора

4

100

4

16

Сборн-разб

6х4,2

2

Комната отдыха

16

50

1

12,8

3

Гардеробная

11

70

0,7

5,39

Сборн-разб

3х3,9

4

Умывальная

16

50

0,2

1,6

5

Душевая

11

50

0,54

2,97

6

Туалет

16

100

0,1

1,6

Сборн-разб

1,2×1,5

Таблица 8 - Основные виды
унифицированных типов секций (УТС) временных зданий

Серия УТС

Конструкция и габаритные размеры, м (длина×ширина×высота)

Полезная площ. м²

420-01

Одиночный металлический автофургон с унифицированной
  подкатной тележкой, 9×2,7×3,9

22,0

420-02

Блокируемый средний металлический контейнер, 9×2,
  7×3,8
То же, крайний, 9×2, 7×3,8

23,6
22,8

420-03

Одиночный металлический контейнер, 9×2,7×4,6

22,0

420-04

Одиночный и блокируемый деревянный контейнер с
  металлической опорной рамой, 6×2,7×2,9

14,5

420-06

Сборно-разборные каркасно-панельные, одно- и двухпролетные
  металлические с шагом колонн 6м, 18×9×3

270,0

Расчет площадей складов
Для
правильной организации складского хозяйства на строительной площадке необходимо
предусматривать:
 открытые
площадки для хранения кирпича, железобетонных конструкций и других материалов и
конструкций, на которые не влияют колебания температуры и влажности;
навесы для
хранения столярных изделий, рулонных материалов, асбестоцементных листов и т.
д.;
закрытые
склады двух типов: отапливаемые (для хранения лакокрасочных материалов,
химикатов и т. п.) и неотапливаемые (для хранения войлока, минеральной ваты,
гипсокартонных листов, стекла, кровельной стали, электротехнических материалов,
фанеры и т. п.).
Склады для
хранения материально-технических ресурсов должны сооружаться с соблюдением
нормативов складских площадей и норм производственных запасов.
Площадь
складов рассчитывается по количеству материалов по формуле 3:

Qзап
= Qобщ/Т·α·n·k,   (3)

где
Qзап - запас материалов на складе;
Qобщ - общее количество материалов, необходимых для
строительства;
α
- коэффициент неравномерности поступления материалов на склады, принимаемый
для автомобильного и железнодорожного транспорта 1,1;
T -продолжительность расчетного периода (берется из
календарного плана или сетевого графика), дней;
n -норма запасов материалов в днях, принимаемая для
автотранспорта на расстояние менее 50
 км;
k - коэффициент неравномерности потребления материалов,
принимаемый 1,3.
Принимаются
следующие нормы запаса материалов:
местных — 2 -
5 дней (кирпич, бутовый камень, щебень, песок, шлак, сборные железобетонные
конструкции, блоки, панели, утеплитель, перегородки);
привозных —
10 - 15 дней (цемент, известь, стекло, рулонные материалы, оконные переплеты,
дверные полотна, металлические конструкции).

Полезная площадь склада Fбез проходов определяется по формуле 4:

F=Qзап/q,
(4)

где q — количество материалов, укладываемое на 1м2 площади склада

Таблица 9 – Параметры временных зданий, сооружений и
складов

Материалы

Единиц
  измерения

Масса
  единицы, кг

Количество материалов, укладываемых на 1м²
  площади

Высота укладки, м

Способ хранения

Асбестоцементные листы толщиной 5,5мм

м²/лист

Под навесом

Асфальт в плитках

м³

1100

2

2

Открытый

Балки

м³

2500

0,3-0,4

2-2,5

Открытый

Блоки бетонные

м³

2500

2-2,5

1,5

Открытый

Колонны

м³

2500

0,79-0,82

1,6

Открытый

Лестничные марши

м³

2500

0,5-0,6

1,8

Открытый

Продолжение таблицы -
  9

Лестничные площадки

м³

2500

0,5-0,6

1,2

Открытый

Плиты перекрытия

м³

2500

0,75-0,95

2-2,5

Открытый

Плиты покрытия

м³

2500

0,45-0,5

2-2,5

Открытый

Прогоны

м³

2500

0,6-0,9

1,5-2,3

Открытый

Фермы

м³

2500

0,2-0,3

Переменная

Открытый

Бетон с гравием

м³

2200-2400

-

-

Открытый

Бетон с керамзитом

м³

1000-1400

-

-

Открытый

Камень булыжный

м³

1800

2,7

1,5

Открытый

Бут-известняк

м³

1300-2600

1,3

1,5

Открытый

Вата минеральная

м³

73-125

0,06

2

Открытый

Вата стеклянная

м³

130

0,06

2

Открытый

Войлок строительный

м³/т

150-300

2

Открытый

Гипс строительный

м³/т

1100-1250

2,5

-

Под навесом

Плиты гипсовые

м³

1100

2,0

2

Под навесом

Листы гипсокартонные

м²/лист

Открытый

Глина в сухом состоянии

м³

1450-1600

1,6

2

Открытый

Гравий

м³

1700-1950

1,5

2-2,5

Открытый

Гравий и песок кер-й

м³

200-800

1,5

2-2,5

Закрытый

Гудрон

т

1000

0,9

1,75

Под навесом

Блоки дверные

м²

30-40

44

2

Под навесом

Известь кипелка

м³

800-1100

2

2,5

Закрытый

Известь комовая

м³

1000

2

2,5

Закрытый

Известь пушонка

м³

450-550

2

2,5

Закрытый

Известковое тесто

м³

1300-1400

3,6

2,5

Закрытый

Камень бутовый

м³

1300-1800

2,7

1,5

Открытый

Камни шлакоблочные

шт

-

100-105

1,9

Открытый

Блоки керамические

м³/шт

2

Открытый

Кирпич и камни керам-е

тыс. шт

3500-3900

0,7

1,5

Открытый

Кирпич силикатный

тыс. шт

3500-3700

0,7

1,5

Открытый

Краски сухие

кг

1

600-800

1,2

Закрытый

Краски тертые

кг

1

800-1000

2,2

Закрытый

Лес круглый

м³

650-700

1,3-2,0

2-3

Открытый

Лес пиленный

м³

600

1,2-1,8

2-3

Под навесом

Линолеум

м²

2,8-3,3

80-100

2-3

Закрытый

Мел молотый

м³

1000-1200

2

2,5

Закрытый

Вата минеральная в пл-х

м³

300-500

2-3

2,5

Под навесом

Блоки оконные

м²

10-15

45

2

Под навесом

Олифа

кг

1

800

1,5

Закрытый

Паркет толщиной 17мм

м²

22

30-40

2

Закрытый

Пенобетон, газобетон

м³

400-1000

1,5-1,6

2

Открытый

Пеносиликат

м³

400-1000

1,5-1,6

2

Открытый

Пергамин

м²

0,75

200-360

1-1,5

Под навесом

Песок

м³

1500-1600

2

2-2,5

Открытый

Плитки керам. для полов

м²

21-23

78-80

0,5-0,8

Под навесом

Плиты легкобетонные

м²

2

15

1,5

Под навесом

Плиты древесноволокн.

м³

150-950

0,4

1,5

Под навесом

Плиты теплоизоляцион.

м³

100

0,1

1,5

Под навесом

Продолжение таблицы -
  9

Раствор

м³

1800-2000

-

-

Под навесом

Рубероид

рулон/м²

1-1,5

Под навесом

Сталь швеллерная и дву-я

т

1000

0,8-1,2

0,6

Открытый

Сталь угловая

т

1000

2-3

1,2

Открытый

Сталь кровельная

т

1000

4

1,0

Закрытый

Сталь круглая

т

1000

3,7-4,2

1,2

Под навесом

Стальные конструкции

т

1000

0,5-0,7

1-1,2

открытый

Стекло оконное

м²/ящик

0,5-0,8

Закрытый

Блоки стеновые

м³

700-800

0,7-0,8

1,5

Открытый

Панели стеновые

м³
м²

--

Открытый

Толь

м2/рулон

1 - 1,5

Под навесом

Шашка торцовая

м²

70

10 – 15,5

1 – 1,5

Под навесом

Цемент в мешках

мешок

50

16

22

Закрытый

Цемент россыпью

м³

1000-1400

2 – 2,8

1,5 - 2

Закрытый

Черепица керамическая

тыс. шт.

400 - 1800

200 - 500

1

Открытый

Шлак котельный

м³

750 - 1000

2 - 3

2

Открытый

Щебень

м³

1400-1800

1,5

2 – 2,5

Открытый

Общая площадь
склада: S = F/β,    где
β – коэффициент использования склада, характеризующийся отношением
полезной площади склада к его общей площади (коэффициент на проходы).
Коэффициент
на проходы принимается:
для закрытых
складов – 0,6 – 0,7;
для навесов –
0,5 – 0,6;
для открытых
складов лесоматериалов – 0,6 – 0,7;
для нерудных
стройматериалов – 0,6 – 0,7

Таблица 10 –
Параметры склада под кирипич

Конструкции, изделия, материалы

Единица измерения

Общая потребность Qобщ

Продолжительность  укладки  материалов  конструкцию Т, дни

Наибольший суточный расход Qобщ/т

Число дней запаса n

Коэффициент неравномерности  потреб.

Коэффициент неравномерности   потребления

Запас на складеQзап

Норма хранения на 1м² площ. q

Полезная площ. склада

Коэффицие. использовании площади склада

Полная площ. склада

Размеры склада, м

Характеристика склада

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Кирпич строительный

тысшт.

620

62

10

3

1,1

1,3

36,9

0,7

52,7

0,6

88

8×11

открытый

Расчет потребности в машинах
и механизмах

Потребность в
машинах и механизмах оформляется в виде таблицы; срок использования машин на
объекте заполняется по данным календарного плана.

Таблица 11 – Потребность в
машинах и механизмах

№
п/п

Машины и механизмы

Марка,
тип

Количество

Срок использования
  машин
на объекте

начало

конец

1

Экскаватор

ЭО - 4321

1

28 марта

04 апреля

2

Бульдозер

ДЗ - 18

1

14 марта

21 апреля

3

Автомашина

КамАЗ-43114

2

06 апреля

09 декабря

4

Автомашина - самосвал

МАЗ - 530А

1

28 марта

29 ноября

5

Кран башенный

КС - 5

1

06 апреля

25 августа

6

Растворонасос

РНП-34

1

23 сентября

21
  ноября

7

Растворо/бетономешалка

РО - 12

1

06 апреля

21
  ноября

Данные для исчисления машин приведены ниже
Работы нулевого цикла
Земляные работы
Рассматривая вопрос разработки грунта, студент должен привести основные
параметры котлована, затем определить состав работ и решить вопросы организации
работы экскаватора (погрузка в автотранспорт или навымет, использование грунта
для засыпки пазух и т.д.). Работы ведутся с учетом периода выполнения работ
(зима, лето) и сменности.
Отрывка котлованов под фундаменты производится одноковшовым
экскаватором, оборудованным прямой или обратной лопатой с емкостью ковша
0,25…1,0 м 3 в зависимости от объема разрабатываемого грунта.
Разработка грунта может производиться по одному из вариантов:
разработка всего объема грунта с погрузкой в автотранспорт и вывозом с
территории строительной площадки;
разработка грунта частично с погрузкой и частично навымет;
разработка всего объема грунта навымет с последующим перемещением его
бульдозером.
Доработка грунта после механизированной разработки осуществляется
вручную, грунт укладывается в промежутке между фундаментами. Величина недобора
принимается, в зависимости от типа землеройной машины в пределах 5-25 см (таблицу
П.1.2).
При разработке грунта для возведения подземной части здания рационально
применять экскаваторы со следующим рабочим оборудованием:
 для котлованов – прямую и обратную лопаты;
для траншей – обратную лопату;
для небольших котлованов под отдельно стоящие фундаменты – обратную
лопату;
для разработки сгуртованного грунта – прямую лопату.
Технические характеристики одноковшовых экскаваторов приведены в таблицу
П.1.4.
Для отвозки грунта из котлована необходимо подобрать марку самосвала и
определить их количество, обеспечивающее бесперебойную работу экскаватора. В
кузов самосвала должно быть загружено от 3 до 8 ковшей с грунтом. Подбор марки
самосвала осуществляется с учетом справочных данных (таблицу. П.1.5, П.1.6).
Обратная засыпка пазух между стенами подвала и откосами котлована
выполняется после устройства перекрытия над подвалом и гидроизоляции стен.
Необходимый для этого грунт доставляется автосамосвалами извне, либо
используется грунт, оставленный при отрывке котлована. Перемещение грунта
производится бульдозером или погрузчиком, укладка осуществляется с послойным
уплотнением грунтоуплотняющими машинами, а также вручную электрическими и пневматическими
трамбовками.
Технические характеристики перечисленных машин приведены в таблице
П.1.7–П.1.10. Толщины отсыпаемых слоев определяются по виду грунта и
используемому оборудованию и изменяются в пределах 20…30 см.

Монтажные работы при возведении подземной части здания
Монтировать сборные элементы подземной части здания следует по принципу
одноименных конструкций (блоки фундаментов, блоки стен подвала и т. д.) в
пределах всего здания или захватки.
Комплект механизмов для монтажных процессов должен включать монтажный
кран, кран для разгрузки конструкций (желательно) и транспортные средства.
Выбор монтажного крана производится по трем основным параметрам: максимальной
массе груза, высоте подъема и вылету стрелы. Для того чтобы учесть массу
грузозахватного приспособления, максимальную массу груза умножают на
коэффициент 1,1. Рекомендуется принимать такой кран, максимальная
грузоподъемность которого превышает максимальную массу элемента на заданных
высоте подъема и вылете стрелы не более чем на 20 – 30 %.
Возведение монолитных железобетонных фундаментов производится
комплексно-механизированным методом. Подбирается тип опалубочной системы,
выбираются методы монтажа элементов опалубки и арматуры, способы и средства
механизированной подачи бетонной смеси в конструкцию и выдерживания бетона до
распалубки.
Доставка бетонной смеси на объект может осуществляться в самосвалах,
бетоновозах или в автобетоносмесителях. К месту укладки смесь подается в бадьях
краном, бетононасосом, транспортером и т. д. Установка щитов опалубки и
арматуры производится краном.
Ведущим процессом при возведении монолитных фундаментов является подача
бетонной смеси в конструкции. Выбранный механизм должен обеспечить
бетонирование на каждом ярусе с требуемой производительностью. Для его выбора
используются те же критерии: масса, высота подъема и вылет.
Справочные данные по механизации укладки бетонной смеси приводятся в
прил. 2.
Для защиты конструкций подземной части зданий от капиллярной влаги и
небольших напоров грунтовых вод применяется гидроизоляция, для вертикальных
поверхностей – обмазочная, а для горизонтальных – оклеечная. Обмазочную
гидроизоляцию наносят преимущественно механизированным способом после
возведения подземной части здания. Горизонтальная оклеечная изоляция выполняется
в двух уровнях: на уровне основания пола подвала и на 10-15 см выше
спланированной отметки земли.

Расчет
потребности в транспортных средствах  проводится для определения количества
машин, необходимых для перевозки фундаментных блоков, кирпича, плит перекрытий
или других конструкций и материалов согласно заданного процесса.
Последовательность
расчёта и расчётные формулы:
Определяем
сменную производительность транспортной единицы.

 ,  (5)

P - грузоподъемность транспортной ед.т.
T – продолжительность полезной работы в смену t=7ч.
К2
– коэффициент использования грузоподъемности транспортной единицы. Принимаем в
зависимости от характера груза равным 0,6-1
t1 – время стоянки под погрузкой при одной ездке
ч.
t2 – Время стоянки под разгрузкой при одной ездке
ч.
ℓ - дальность
перевозки, 12 километров
V – средняя скорость движения транспортной единицы,
принимается в зависимости от характера пути равной 18-40км/ч
Количество
машин, требуемое для перевозки, определяется по формуле:

,  ( 6)

Q –
грузовой поток за расчетный период
q –
расчетная производительность транспортной единицы за смену
t –
продолжительность расчетного периода сут.
К1 – коэффициент
сменности автотранспорта, принимает значение К1=1

Выбор крана
на строительство зависит от множества факторов, основными из которых являются:
высота и ширина здания, размеры и масса поднимаемых элементов при их установке
на максимальном вылете стрелы, минимальное расстояние от стены здания или
бровки котлована до оси крана и др.
Выбору крана
предшествует определение организационных методов монтажа, характеризующих
направление и последовательность выполнения работ, определяются возможные места
расположения и схемы движения крана.
Выбор
стрелового крана производим графическим способом:  в выбранном масштабе
вычерчиваем разрез здания на заданный технологический процесс, проводим оси
расположения монтируемого элемента (плиты перекрытия) и ось стрелы; затем выше
уровня стоянки крана на 1,5 м проводим линию до пересечения с осью стрелы и
отступив 1,5м - определяем ось вращения крана.
По
выполненному чертежу определяют требуемые параметры крана:
требуемая длина стрелы – ….
метров,
требуемый максимальный и
минимальный вылет стрелы  - ….м  и  ….м
требуемая грузоподъёмность при
максимальном  вылете -  …. т,
высота подъёма крюка – ….. м
Далее подбирают тип и марку
крана по техническим характеристикам, отвечающих предъявленным требованиям.

Расчет стропов заключатся в
определении требуемого диаметра каната.
Например, требуется рассчитать
четырехветвевой строп для подъема плит перекрытия.  Расчет стропа выполняют в
следующей последовательности:
Определяем усилие ветви стропа:

,     (7)

К1 = 1,1 –
коэффициент статической перегрузки
Q = ….
– вес поднимаемого груза
n = 4 –
число ветвей стропа
α =45° - угол наклона ветви
стропа к вертикали;  cos45°=0.707

    Определяем разрывное усилие ветви стропа:

Р
= S · К2,   (8)

где Р – разрывное усилие
стропа,
S –
усилие ветви стропа ,
К2 = 6 – запас
прочности
Далее по ГОСТу определяем вид
каната, например - для четырёх ветвевого стропа  принимаем канат типа ТК
6×37 из 6 центральных и 198 проволок в слоях.   Диаметр каната 24мм, с
разрывным усилием 50кН. Маркировочная группа соответствует временному сопротивлению
разрыву – 180 кгс/мм2.

ВЫБОР КРАНА.

                                                    Рисунок 6
– Параметры башенного крана

1. Определяем
требуемую грузоподъёмность крана по самому тяжёлому элементу:

,(9)

Qэлмассамонтируемого элемента, массы монтажных
приспособлений Qст

2.Определяем
требуемую высоту крана:

, (10)

ho
– превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, м;
hзл
– запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа (не менее 0,5
 м), м;
hэап
– высота или толщина элемента, м;
hст
– высота строповки (от верха элемента до крюка крана), м;

3.Определяем
требуемый вылет стрелы:

,(11)

 где а- ширина кранового пути,
b–расстояние от кранового пути до выступающей части здания
с–расстояние от центра  монтируемого элемента до
выступающей части здания со стороны крана.
Выбор самоходного крана осуществляют графическим путем,
представленным на рис. 2.

Рисунок 7- Подбор крана графическим
способом.

При размещении
строительных машин определяются и обозначаются на СГП зоны, в пределах которых
постоянно или потенциально действуют опасные производственные факторы. Размеры
этих опасных зон определяются на основании СНиП III-4-80*, СНиП
12-03-2001 и должны быть ограждены и обозначены знаками безопасности и надписями
установленной формы.

Определение
опасной зоны крана
К
зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин
(опасные зоны работы машин), относятся места, над которыми происходит
перемещение грузов грузоподъемными кранами. Радиус границы этой зоны (рис. )
определяется выражением
  (12)
где Rмах - максимальный рабочий вылет стрелы для башенных
кранов и для стреловых, оборудованных устройством, удерживающим стрелу от
падения, или длина стрелы для стреловых кранов, не оборудованных устройством,
удерживающим стрелу от падения; lгр- максимальный размер поднимаемого груза; lотл- величина отлета
грузов при падении, устанавливаемая в соответствии со СНиП III-4-80*
табл Г1.
Таблица 12 Выдержка
из СНИП III-4-80* табл Г1.

Высота
  возможного падения груза, м

Минимальное
  расстояние отлёта перемещаемого (падающего) предмета, м

Перемещаемого
  краном груза в случае его падения, м

Предметов в
  случае их падения со здания, м

1

2

3

до 10
до 20
до70

4
7
10

3,5
5
7

Введение ограничений в работу крана
В стесненных
условиях производства работ возникает необходимость введения ограничений
(принудительного или условного характера), обеспечивающих выполнение
требований безопасности производства работ и эксплуатации машин.
Условные ограниченияполностью рассчитаны на внимание крановщика, стропальщика и
монтажников. Условные ограничения показывают на местности хорошо видимыми
сигналами: днем - красными флажками, в темное время суток - красными фонарями
или другими ориентирами, которые предупреждают крановщика о приближении крюка к
границе запрещенного сектора..
Принудительные
ограничения осуществляются установкой датчиков и концевых
выключателей, производящих аварийное отключение крана в заданных пределах и не
зависит от действия крановщика. При постановке концевых выключателей
ограничителя поворота башни (стрелы) и перемещения крана необходимо учитывать
величину тормозного пути кранаlториповорота
стрелы (примерно 2...3 градуса).
Сектора и
области ограничений должны быть привязаны к оси движения крана или к постоянным
объектам строительной площадки. Совместная работа нескольких механизмов при
взаимном пересечении опасных зон, как правило, не допускается.
Оформление привязки кранапроизводится в следующей последовательности:
1)
привязывается ось движения крана;
2)
привязываются все стоянки крана
(для рельсовых кранов - только крайние);
3)
устанавливается длина рельсового
путиlстпо
формуле
   (13)
расстояние
между дальними (необходимыми) стоянками крана, м . (опр. графически рисунок 3)
база крана, м
длина тормозного
пути, м
 длина до
тупикового упора, м

Рисунок
8- Определение длины подкранового пути.
4)
указываются границы монтажной
рабочей и основной зоны работы крана;
5)
наносятся ограничения работы крана
с привязкой маяков и секторов ограничений;
6)
указывается расположение
контрольного груза;
7)
указывается ограждение рельсового
пути;
8)
указывается расположение
заземления рельсового пути;
9)
указывается расположение кранового
рубильника.

Расчет потребности во временном электроснабжения
Основным
источником энергии, используемым при строительстве зданий и сооружений, служит
электроэнергия. Для питания машин и механизмов, электросварки и технологических
нужд применяется силовая электроэнергия, источником которой являются
высоковольтные сети; для освещения строительной площадки используется
осветительная линия.
Электроснабжение
строительства осуществляется от действующих систем или инвентарных передвижных
электростанций. При разработке курсового и дипломного проектов необходимо
решить вопросы электроснабжения строительной площадки:
определить
потребную трансформаторную мощность (кВ-А);
выбрать
источники электроэнергии;
установить
принципиальную схему электроснабжения с нанесением источников
электроснабжения, потребителей и основных сетей на стройгенплан.
Электроэнергия
на строительной площадке потребляется для питания машин, т. е. производственных
нужд, для наружного и внутреннего освещения и на технологические нужды (расходы
электроэнергии даны ниже).
На основании
календарного плана или сетевого графика производства работ, графика работы
машин и стройгенплана определяются электропотребители и их мощность (кВт), устанавливаемая
в период максимального потребления  электроэнергии.
Чтобы
установить мощность силовой установки для производственных нужд, составляется
график по форме табл.
   Мощность
силовой установки для производственных нужд определяется по формуле

Wпр=∑Рпр·kс/соs
φ,   (14)

Где kс
– коэффициент спроса; cos φ – коэффициент
мощности.

Таблица 13 - График
мощности установки для производственных нужд

Механизмы

Ед. изм.

Кол-во

Установленная мощность эл.
  двиг. ,кВт

Общ.
  мощ.

Месяцы

Апрель

Май

Июнь

Башенный кран КБ-100

шт

1

40

40

40

40

40

Растворонасос СО-49Б

шт

1

4

4

4

4

-

Вибраторы ИВ-91

шт

3

0,6

1,8

-

1,8

1,8

Итого:

-

-

-

45,8

44

45,8

41,8

Таблица 14 - Среднее
значение kс и соs φ для строительной
площадки

Характеристика
  нагрузки

kс

соs
  φ

Экскаваторы с электрооборудованием

0,5

0,6

Растворные узлы

0,5

0,65

Краны – башенные, козловые, мостовые

0,3

0,5

Механизмы непрерывного транспорта

0,6

0,7

Сварочные трансформаторы

0,35

0,4

Насосы, компрессоры, вентиляторы

0,7

0,8

Переносные механизмы

0,1

0,4

Трансформаторный прогрев бетона

0,7

0,75

Наружное освещение

1,0

1,0

Внутреннее освещение (кроме складов)

0,8

1,0

Освещение складов

0,35

1,0

Продолжение таблицы
  14

Установка электропрогрева

0,5

0,85

Ремонтно-механические мастерские

0,3

0,65

Максимальная Wпр составляет 45,8 кВт, по данному количеству и ведем
расчет:

Wпр=Рбаш.кр·kс/соsφ+Рраствkс/соsφ+Рвибр·
kс/соs  (15)

φ=40·0,3/0,5+4·0,4/0,5+1,8·0,1/0,5==24+3,2+3,6=30,8кВт

При расчете
потребности в электроэнергии на технологические нужды следует руководствоваться
данными табл.
Мощность сети
наружного освещения находят по формуле

Wн.о=
kс∑Рн.о(16)

   Мощность
сети для освещения территории производства работ, открытых складов,
внутрипостроечных дорог и охранного освещения сводится в табл. 80, из которой
следует:

Wн.о=
kс∑Рн.о=1·8,1=8,1кВт

Таблица 15 - Ориентировочный
расход электроэнергии на технологические нужды

Работы

Единица измерения

Условный расход
  электроэнергии, кВт·ч

Электропрогрев бетона при наружной температуре 20ºС,
  доведение прочности до 70% с модулем поверхности:

6

м³

95

10

м³

140

5

м³

190

Электропрогрев кирпичной кладки с модулем поверхности:

4

м³

40

9

м³

70

Отогрев грунта вертикальными электродами

м³

35-45

Таблица 16 - Мощность
электросети для освещения территории производства работ

Потребители
  электроэнергии

Единица измерения

Количество

Норма освещенности,
  кВт

Мощность кВт

Монтаж сборных конструкций

1000
   м²

1

2,4

2,4

Открытые склады

1000
   м²

1,5

0,8-1,2

1,5

Внутрипостроечные дороги

км

0,616

2,0-2,5

1,2

Охранное освещение

км

0,706

1,0-1,5

1,0

Прожекторы

шт

4

0,5

2,0

Итого:

-

-

-

8,1

Мощность для
освещения рабочих мест приведена в таблице.

Таблица 17 - Мощность
для освещения рабочих мест

Наименование

Единица измерения

Мощность, кВт

Место производства работ:

1000
   м²

Земляных

1000
   м²

0,5-0,8

Бетонных и железобетонных

1000
   м²

1,0-1,2

Каменных

1000
   м²

0,6-0,8

Свайных

1000
   м²

0,3

Монтажных сборных конструкций

1000
   м²

2,4

Открытые склады

1000
   м²

0,8-1,2

Продолжение таблицы
  17

Конторы

100
   м²

1,0-1,5

Столовые

100
   м²

0,8-1,0

Красные уголки, клубы

100
   м²

1,0-1,2

Бетонно – и растворосмесительные узлы

100
   м²

0,5

Арматурные мастерские

100
   м²

1,3

Деревообделочные мастерские

100
   м²

1,8

Механические мастерские

100
   м²

1,3

Внутрипостроечные дороги

1км

2,5

Охранное освещение

1км

1,5

   Мощность сети внутреннего освещения рассчитывают по
выражению

Wв.о=kс∑Рв.о
(17)

Продолжение таблицы 18 - Мощность
сети внутреннего освещения

Потребители
  электроэнергии

Единица измерения

Кол-во

Норма освещенности,
  кВт

Мощность кВт

Контора производителя работ

     100м²

0,20

1,0-1,5

0,3

Гардероб с умывальной

0,21

1,0-1,5

0,2

Помещение для приема пищи

0,30

0,8-1,0

0,3

Душевая

0,06

0,8-1,0

0,1

Помещение для сушки одежды

0,05

0,8-1,0

0,1

Помещение для обогрева рабочих

0,15

0,8-1,0

0,2

Уборные (выгребные)

0,06

0,8-1,0

0,1

Мастерские

0,63

1,3

0,8

Проходная

0,04

0,8-1,0

0,1

Склады

0,21

0,8-1,0

0,2

Итого:

-

-

-

2,4

Количество
электроэнергии для внутреннего освещения определяют по табл. Из нее следует:

Wв.о=kс∑Рв.с.=0,8·2,4=2кВт;

отсюда общая мощность
электропотребителей

Wобщ=30,8+8,1+2,4=41,3
кВт,

по которой и
подбирается трансформатор. В нашем примере мощность трансформатора

Wтр=1,1·41,3=45,43
кВт, (18)

Трансформатор подбирают по
таблице.

Таблица 19 - Характеристика
силовых трансформаторов

Трансформаторы

Мощность кВт

Масса (с маслом),
  кг

ТМ-20/6

           6 кВт

          10 кВт

20

385

ТМ-30/6

30

465

ТМ-50/6

50

580

ТМ-100/6

100

830

ТМ-180/6

180

1250

ТМ-320/6

320

1450

ТМ-20/10

20

525

ТМ-30/10

30

540

ТМ-50/10

50

700

ТМ-100/10

100

1150

ТМ-180/10

180

1450

ТМ-320/10

320

1750

Расчет потребности во временном водоснабжения
Водоснабжение строительства
должно осуществляться с учетом действующих систем водоснабжения.
При устройстве сетей временного
водоснабжения в первую очередь следует прокладывать и использовать сети
запроектированного постоянного водопровода. При решении вопроса о временном
водоснабжении строительной площадки задача заключается в определении схемы
расположения сети и диаметра трубопровода, подающего воду на следующие нужды:
Полная потребность в воде
составит:

Вобщ=0,5 (Впр + Вхоз
+ Вдуш) + Впож,  (19)

Впр – производственные нужды;
Вхоз - хозяйственно-бытовые
нужды;
Вдуш  - душевые установки ;
Впож - .пожаротушение.

Расход воды
на производственные нужды определяется на основании календарного плана и норм
расхода воды, приведенных в таблице. Для установления максимального расхода
воды на производственные нужды составляется график.

Таблица 20 - Удельный
расход воды на производственные нужды

Процессы и потребители

Единица измерения

Удельный расход, л

Длительность
  потребления, ч

Работа экскаватора

маш. ч

10-15

8

Заправка экскаватора

1 маш

80-120

8

Поливка бетона и опалубки

м³

200-400

24

Поливка кирпича ( с приготовлением раствора)

1 тыс. шт

90-230

8

Штукатурные работы

м²

7-8

8

Малярные работы

м²

0,5-1

8

Продолжение таблицы
  -20

Заправка и обмывка тракторов

1 маш

300-600

24

Увлажнение грунта при уплотнении

м³

150

8

Поливка уплотняемого щебня (гравия)

м³ воздуха

5-10

8

По
максимальной потребности находят секундный расход воды на производственные
нужды, л/с:

Впр=∑В1мах·k1(t1·3600),  (20)

∑В1мах
– максимальный расход воды;
k1 – коэффициент
неравномерности потребления воды
t1
– количество часов работ, к которой отнесен расход воды.
В данном случае

Впр=15700·1,5/(8·3600)=23550/29800=0,8л/с.

Таблица 21 - График
потребности воды на производственные нужды

Потребители воды

Ед. измер.

Кол-во в смену

Норма расх. воды  на ед. изм.

Общий расх воды в смену

Месяцы

Апрель

Май

Июнь

Приготовление раствора

м³

15

300

4500

4500

4500

4500

Поливка кирпича

тыс.шт

20

200

4000

4000

4000

4000

Уход за бетоном

м³

72

100

7200

-

7200

7200

Итого:

-

-

-

-

8500

15700

15700

 Количество
воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется на основании запроектированного
стройгенплана, количество работающих, пользующихся услугами, и норм воды.

Таблица  22 -
Нормы расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды

Потребители воды

Единица измерения

Норма расхода, л

Коэффициент
  неравномерности потребления

Продолжительность
  потребления, ч

Хозяйственно-питьевые нужды строительной площадки (без
  канализации)

Один работающий

10-15

3

8

Хозяйственно-питьевые нужды строительной площадки с
  (канализацией)

Один работающий

20-25

2

8

Душевые установки

Один работающ., приним. душ

30-40

1

0,75

Секундный расход воды на
хозяйственно-бытовые нужды

Вхоз=∑В2макс·k2/(t2·3600)  (21)

∑В2мах
– максимальный расход воды;
k2 –
коэффициент неравномерности потребления воды
t2 – количество часов работ в смену
Пример. На
стройке работает 150 человек. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды.

∑В2мах=150·15=2250л в
смену; Вхоз=2250·2,0/(8·3600)=0,2л/с

Секундный расход воды на душевые
установки

Вдуш=∑В3макс·k3/(t3·3600)  (22)

∑В3мах
– максимальный расход воды на душевые установки
k3
– коэффициент неравномерности потребления воды
t3 – продолжительность работы душевой установки

∑В3мах=80·30=2400л (23)

Вдуш=2400·1/(0,75·3600)=2400/2700=0,9л/с   (24)

   Количество
воды на пожаротушение определяется по (2,с. 173). В курсовом и дипломном
проектировании расход воды на пожаротушение на стройплощадке следует принимать
10 л/с, т.е. предусматривать одновременное действие струй из двух гидрантов по
5л/с. Таким образом,

Вобщ=0,5(0,8+0,2+0,9)+10=10,95=11л/с. (25)

    Диаметр трубопровода для временного водопровода
рассчитывают по формуле

D=, или D=  (26)

Так как π и 1000 постоянные
величины, то

D=35,69   (27)

В нашем примере

D=35,69=96мм

где υ – скорость воды:
υ=1,5÷2м/с для больших диаметров и υ=0,7÷1,2 л/с для
малых.
   В связи с
тем, что промышленность выпускает пожарные гидранты с минимальным диаметром
100мм, строители вынуждены диаметры труб временного водопровода принимать
такими же; однако для временного водопровода это целесообразно.
   Поэтому
гидранты рекомендуется проектировать на постоянной линии водопровода, а диаметр
временного водопровода рассчитывать без учета пожаротушения:

Вобщ=0,8+0,2+0,9=1,9л/с;

D=35,69=35,69·1,13=40,3мм.

Если диаметр
трубы по расчету не соответствует ГОСТу, принимается труба ближайшего диаметра,
имеющегося в ГОСТе, т.е. в нашем примере принимаем диаметр 40мм. Размеры труб
по ГОСТу приведены в таблице.

Таблица  23 - Размеры стальных
водогазопроводных труб, мм

Условный проход

Наружный диметр

Условный проход

Наружный диаметр

6

10,2

40

48,0

8

13,5

50

60,0

10

17,0

70

75,5

15

21,3

80

88,5

20

26,8

90

101,3

25

33,5

100

114,0

32

42,3

Расчет потребности в сжатом
воздухе

Сжатый воздух на строительной площадке необходим для
обеспечения работы аппаратов (в т.ч. отбойных молотков, перфораторов, пневмотрамбовок,
ручного пневматического инструмента для очистки поверхности от пыли и т.д.)
Источниками сжатого воздуха являются стационарные
компрессорные станции, а чаще всего передвижные компрессорные установки. Расчет
потребности в сжатом воздухе производится из условий работы минимального
количества аппаратов, подсоединенных к одному компрессору.
Мощность потребной компрессорной установки рассчитывается
по формуле:

Q=1,3∙K∙∑q=1,3∙1,9∙∑q,
(28)

где 1,3 – коэффициент, учитывающий потери сети;
∑q – суммарный расход воздуха приборами, м3/мин.;
K – коэффициент одновременности работы аппаратов,
принимаемый при работе 4-6 аппаратов – 0.8.
Потребность в сжатом воздухе приведена в таблице 24

Таблица 24 -Расход воздуха приборами.

Наименование
  инструмента

Ед.
  изм.

Кол.

Расход
  воздуха на ед.изм. м3/мин.

Расход
  воздуха на весь объем, м3/мин.

Отбойный молоток

шт.

1

1,0

1

Пневматическая лопатка

шт.

1

1,0

1

Установка для очистки пыли

шт.

1

1,0

1

Пневматическая трамбовка

шт.

1

3,0

3

Примечание. В графе "расход воздуха на единицу
измерения" указаны ориентировочные значения на единичного потребителя.
Емкость ресивера определяется по формуле:
V=K∙√Q=0.4∙2.8=1.12
м3, (29)
где K - коэффициент, зависящий от мощности компрессора и
принимаемый для передвижных компрессоров – 0,4;
Q - мощность компрессорной установки, м3/нин.
Принимаем компрессорную установку КС-9 (подбор по
справочнику).
Диаметр разводящего трубопровода определяется по формуле:
D=3.18∙√Q=3.18∙2.8=8.9
мм,  (30)
где Q - расчетный расход воздуха, м3/мин.
Полученное значение округляется до ближайшего по стандарту
диаметра и выбираем 10 мм.

 Расчет технико –
экономических показателей
При
проектировании календарного плана необходимо из различных возможных вариантов
выбрать наиболее рациональный, обеспечивающий выполнение работ в кратчайший
срок при минимальных затратах труда и материальных ресурсов.
Для оценки
вариантов календарных планов определяют их технико-экономические показатели
(ТЭП).
Таблица 25 - Технико-экономические
показатели

Показатели

Ед. изм

Количество

Строительный объем здания

м³

Общая площадь

м²

Жилая площадь

м²

Площадь застройки

м²

Площадь участка

м²

Общая трудоемкость

ч.дн

Трудоемкость по общестроительным работам

ч.дн

Трудоемкость на 1м³ здания

ч.дн/ м³

Товарная выработка на 1ч.дн

м³/ч.дн

Уровень сборности

%

Продолжительность строительства

дни

Показатель продолжительности строительства

Тфакт/Тобщ

Заключение
Заключение - краткое изложение основных, наиболее существенных
результатов проведенного анализа, сформулированных в виде выводов,
соответствующих цели и задачам исследования, обозначенным во введении. Объем
заключение – 2-3 страницы.

Список используемых
источников
В списке
использованных источников должны быть представлены нормативно-правовые акты,
учебная литература, монографические исследования, научные статьи,
статистические издания, справочники и интернет-источники.
Список должен
содержать не менее 15 современных источников, изученных обучающимися
(преимущественно даты издания не более 10 лет относительно года написания
курсовой работы, кроме исторических тем).
На основные
приведенные в списке источники должны быть ссылки в тексте курсовой работы.
Пример:
1. СНиП 1.
04. 03-85 «Нормы продолжительности  строительства».
2.  СНиП
12-03-99 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
(введены в действие 01.01.2000г.)
3. СНиП
12-04-02 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство. (введены в действие 01.01.2003г.)
4. Г.К.
Соколов «Технология и организация строительства»
5. М.С.
Екельчик и др. «Справочник строителя»
6.  Н.С.
Канюка «Справочник по проектированию организации строительства»
7. И.И.
Ищенко «Технология каменных и монтажных работ»
8. Д.П.
Волков «Строительные машины».
9. А.Ф.
Гаевой, С.А. Усик  «Курсовое и дипломное проектирование» «Промышленные и
гражданские здания».
10. И.А.
Шерешевский «Конструирование гражданских зданий»
11.
Справочник «Строительные краны».
12. О.В.
Масюк «Технология и организация строительного производства»

ПРИЛОЖЕНИЕ А- правила подсчета объемов
работ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Разработка
грунта котлованов экскаватором

Размеры 0,1 и 0,2м даны в
СНиП

Ширина котлована Вн по нижнему основанию
определяется по формуле:

Вн= а+b/2+b/2+0,3+0,3
= а+b+0,6

Вн= 12+1,2+0,6=13,8м

Длина котлована по нижнему основанию определяется
аналогично ширине:

Lн=С+в+0,6=60+1,2+0,6=61,8м

Находим размеры верхних оснований котлована. Для этого
надо знать группу грунта и глубину разработки котлована.
Для примера принято Н=2м, грунт-суглинок. Согласно
СНиП отношение высоты откоса к его заложению  Н : В=1: 0,5

При Н=2

В = Н · 0,5 = 2 · 0,5 = 1

Таким образом, ширина верхнего основания котлована

В = 13,8 + 1 + 1 = 15,8м

Аналогично определяется длина котлована по верхнему
  основанию:

Lв = 61,8 + 2 = 63,8м

Поэтому
котлован будет иметь следующий объем

Vк=2/4(13,8+15,8) (61,8+63,8)=1/2·29,6·125,6=3717,76
м³

При
необходимости устройства въездной траншеи объем ее определяется отдельно. Длина
въездной траншеи определяется в зависимости от ее уклона i.
Принято i=15%:

lв·т=h/i=2/0,15=13,3м

Ширина траншеи определяется по СНиП и должна быть
равна при одностороннем движении автомобилей-самосвалов 3,5
 м, а при двухстороннем – 7м. Принимаем 7м; тогда
Vв·т=(F1+F2)/2l

F1=0; F2=(7+9)/2·2=16м²

Vв·т=(F1+F2)/2l=(0+16)/2·13,3=8·13,3=106,4 м3

Общий
объем котлована и въездной траншеи

Vобщ=3717,8+106,4=3824,2м3

В
отвал разрабатывается количество грунта, необходимое для обратной засыпки, а
поэтому этот пункт определится после подсчета объема обратной засыпки

Разработка
котлованов под фундаменты стаканного типа

Пример. Определяется объем по раннее изложенному способу. При
подошве фундамента 2800×3200мм

Vk=h/4(a+c) (b+d)=2/4
(3,2+5,2)×(3,6+5,6)=38,64м³

Разработка
траншей экскаватором (грунт II гр.) Ширина траншеи по дну

Вн=в+0,1+0,1

Ширина
траншеи в верхней части определяется как сумма ширины по дну плюс величина
заложения откосов

Вв=Вн+С+С

Заложение
С определяется так же, как и при разработке котлованов

Пример. Здание размером в плане 60×12см.
Ширина
подошвы фундамента в=1,2м, глубина=2м, периметр Р:

Vтр=(Вн+Вв)/2hP=(1,4+3,4)/2·2Р=4,8Р

Р=60·3+[12-(Вн+Вв)/2·2]·5=180+[12-(1,4+3,4):2·2]·5=180+(12-4,8)·5=180+36=216м

Vтр=4,8·216=1036,8 м³

Разработка
грунта вручную  (подчистка)
Для
облегчения расчетов принимаем 7% от объема разработки экскаватором
Например,
при разработке котлована экскаватором разработка вручную составит:

Vк·вр=Vк·экс·0,07=3824,2·0,07=267,7
м³

Vт·вр=Vт·экс·0,07=1036,8·0,07=72,6
м³

Все
земляные работы определяются согласно сборника №1 ГЭСН.
Уплотнение
грунта (при необходимости) – объем принимается по площади основания котлованов
или траншей
Уплотнение
грунта основания котлована:

Fк·упл=LнВн=61,8·13,8=852,8
м²

Уплотнение
основания траншеи:

Fт·упл=ВнР=1,4·216=302,4 м²

Обратная
засыпка бульдозером:
а) котлованов
Обратная засыпка котлованов
определяется

Vобр.к=(0,65+1,65)/(2kр·о)РН;

здесь kр·о- коэффициент остаточного разрыхления грунта,
усреднено принимаемый kр·о=1,05
При длине здания в осях 60м и
ширине 12м периметр обратной засыпки составит:

Длина
60+(1,9+0,9)/2=60+2,8/2=60+1,4=61,4м

ширина  12+1,4=13,4м;

периметр  Р=(61,4+13,4)·2=149,6м

Vобр·к(0,65+1,65)/(2·1,05)·149,6·2=327,7 м³

б) траншей
Обратная засыпка траншеи

Vобр·т=Vр·экс+Vвр-Vф.пл-Vф.б-Vп.п/kр.о

Пример. При размерах фундаментных плит 1,2×0,3м и
фундаментных блоках толщиной 0,5м

Vобр·т=[1036,8+72,6-216(0,3·1,2+0,5·2)-45,4]/1,05=(1109,4-293,8-45,4)/1,05=733,7м3

   Обратная засыпка
принимается: 10% вручную и 90% бульдозером.

ФУНДАМЕНТЫ
Устройство
основания (подготовки) под фундаменты (песчаное, щебеночное, гравийное) – объем
определяется в м3 - умножением площади основания фундаментов на
толщину подсыпки, т.е. 0,1 или 0,15м (сборник №8, раздел1).
Пример. Толщина песчаной подсыпки 150мм; тогда

в котлованах Vп·п=61,8·13,8·0,15= 127,9м³,

в траншеях Vп·п=1,4·216·0,15=45,4 м³

Монтаж фундаментных блоков – объем измеряется в шт и
м³ - по спецификации сборных конструкций (сборник №7, раздел 5 - Установка
блоков стен подвалов).
Устройство монолитных участков – объем определяется по
схемам раскладки фундаментных стеновых блоков, по размерам на чертежах в м3
путем перемножения толщины блока (0,4; 0,5 или 0,6м), его высоты (0,6м) и
ширины монолитного участка (сборник №6, раздел 1).
Устройство монолитных фундаментов - Подсчитывается по
данным проекта

V=(F1+F2)L=[(1,2·0,3)+(0,5·1,7)]L.

При это монолитные фундаменты могут быть бетонными,
железобетонными, бутобетонными (сборник №6, раздел 1) и бутовыми (сборник №8,
раздел 1 ГЭСН).
Устройство горизонтальной гидроизоляции – объем
определяется площадью фундамента по его обрезу согласно плана фундамента или
плана подвала в м2 (сборник №8, раздел 1 ГЭСН).
Устройство вертикальной (боковой) гидроизоляции
(обмазочной битумной или оклеечной) – объем определяется площадью боковой
поверхности фундамента по всему периметру фундамента с внешней стороны, т.е. со
стороны, примыкающей к грунту – путем умножения периметра фундамента на
высотуфундамента - м2 (сборник №8, раздел 1 ГЭСН).

СТЕНЫ
И ПЕРЕГОРОДКИ
1. Кирпичная кладка наружных стен - объем кладки
(м³/шт) определяется отдельно по каждому фасаду здания путем умножением
площади фасада стен, за вычетом проемов (по наружному обводу коробок), на
проектную толщину. Проектная толщина стены устанавливается по теплотехническому
расчету или по чертежу плана этажа; обычно наружные стен выполняются в виде
облегченной кладки с уширенным швом, который заполняется теплоизоляционными
плитами. Кроме объема кладки указывается количество кирпича в штуках, которое
необходимо определить по сборнику №8 ГЭСН (для стен толщиной более 0,51м –
400шт).При кладке стен кирпича с уширенным швом объем воздушной прослойки не
исключается.
Кирпичная кладка внутренних стен - объем кладки
(м³/шт) определяется отдельно по каждой внутренней стене здания (по плану
этажа) путем умножением длины стены на ее высоту и толщину, за вычетом площади
дверных проемов (по наружному обводу коробок). Внутренние стены выполняют в
виде сплошной кирпичной кладки (простой); толщина обычно составляет 0,38м., что
соответствует расходу кирпича по сборнику №8 – 394шт.
Кирпичная кладка перегородок – объем перегородок (м2/шт)
определяется их площадью по каждой перегородке (по плану этажа) путем умножения
длины перегородки на высоту помещения за вычетом площади проемов (для высоты
этажа 2,8м. высота помещения составляет 2,5м). При этом необходимо рассчитать перегородки
отдельно – толщиной ½ кирпича и ¼ кирпича. Расход кирпича на
перегородки в полкирпича (120мм) составляет 50,4шт, в четверть кирпича (65мм) –
27шт.по сборнику №8 ГЭСН.
Перегородки из гипсовых плит - объем перегородок (м2/шт)
определяется их площадью (в м2) по каждой перегородке (по плану
этажа) путем умножения длины перегородки на высоту помещения за вычетом проемов
(для высоты этажа 2,8м. высота помещения составляет 2,5м). Расход гипсовых плит
на перегородки в один слой (межкомнатные) составляет 91шт на 100м2,
на перегородки в два слоя (межквартирные) - 182шт на 100м2по
сборнику №8.
Перегородки из гипсобетонных панелей – объем таких
перегородок определяется их количеством в штуках (т.к. они монтируются краном)
отдельно по площади одной панели, которая может быть площадью до 6м2,
до 10м2, до 15м2(сборник №7 ГЭСН).
Укладка перемычек - объем определяется в шт и м³
- по спецификации сборных конструкций (сборник №7, раздел 5 - укладка перемычек
до массой 0,3 т).

ПЕРЕКРЫТИЯ, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, КОЗЫРЬКИ
Монтаж плит перекрытия - объем определяется в шт и
м³ - по спецификации сборных конструкций (сборник №7, раздел 5) отдельно
для плит с опиранием на 2 стороны (многопустотные плиты кирпичных зданий)
площадью до 5м2 и до 10м2.
Устройство монолитных участков при сборном
железобетонном перекрытии – объем определяется по плану перекрытий согласно
размеру (площади) монолитного участка с умножением на толщину 0,2м отдельно для
перекрытий площадью до 5м2 и более5м2(сборник 6, раздел 1 ГЭСН).
Устройство деревянных перекрытий включает следующие
работы:
устройство перекрытий с укладкой балок по стенам
каменным с накатом из щитов,
подшивка потолков досками обшивки или плитами ДВП
твердыми толщиной 5мм.
Объем перечисленных работ определяется по площади
данных перекрытий в м2(сборник 10, раздел 1 ГЭСН).
Монтаж (укладка) в кирпичных зданиях плит лоджий
площадью до 5 и до 10м2, плит балконов и козырьков площадью до 5м2
– объем определяетсяпо спецификации сборных конструкций (сборник №7, раздел 5).

ЛЕСТНИЦЫ
Деревянные лестницы – объем определяется в м2
горизонтальной проекции лестницы, причем лестницы могут быть без подшивки и с
подшивками досками (сборник №10, раздел 1 ГЭСН).Площадь лестниц следует
определять по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.
Лестницы из сборных железобетонных элементов – объем
определяется в шт/м3 по спецификации сборных конструкций (сборник
№7, раздел 5), причем работы включают следующие виды:
установка площадок массой до 1т или (и) более 1т,
установка маршей без сварки массой до 1т или (и) более
1т.
Монолитные лестницы – объем определяется в м3 и
включат в себя (сборник 6, раздел 1):
устройство лестничных маршей в опалубке типа «дока»
прямоугольных,
устройство лестничных площадок в опалубке типа «дока»
прямолинейного очертания на высоте от опорной площадке до 6м.
Устройство ограждений лестниц (сборных и монолитных) и
балконов – объем определяется в погонных метрах (сборник №7, раздел 5), при
этом металлические ограждения могут быть с поручнями из твердолиственных пород,
хвойных пород, поливинилхлорида или без поручней.

КРЫША (КРОВЛЯ)
Скатные крыши – объем работ определяется по их виду:
установка стропил – в м3 древесины согласно
спецификации древесины без объема древесины обрешетки,
устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов
обыкновенного или среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством; устройство
кровли из черепицы керамической или цементно-песчаной; устройство кровель из
оцинкованной стали без настенных желобов или с настенными желобами – в м2
кровли по чертежам (сборник №12, раздел 1).
Совмещенные плоские кровли – объем всех работ
определяется по площади кровли в м2 кровли, за исключением
теплоизоляции из керамзита, где объем определяется в м3
керамзитового гравия. Работы включают следующие возможные слои:
устройство пароизоляции оклеечной или
прокладочной в один слой из рубероида,
утепление покрытий керамзитом по
уклону, плитами из пенопласта полистирольного на мастике,плитами из минеральной
ваты на битумной мастике в 1 слой,
устройство выравнивающих стяжек
цементно-песчаных толщиной 15мм,  асфальтобетонных толщиной 15мм,
огрунтовка оснований из раствора под
водоизоляционный кровельный ковёр готовой битумной эмульсией,
устройство кровли из 4 слоев рубероида
на битумной мастике с защитным слоем из гравия,
устройство кровли из 3 слоев
наплавляемых материалов

ОКНА И ДВЕРИ
Установка деревянных оконных блоков – объем
определяется площадью оконного проема в м2по наружным размерам
коробок (сборник 10, раздел 1 ГЭСН). Оконные блоки могут быть:
со спаренными переплетами площадью проема до 2м2
и более 2м2,
с раздельными переплетами площадью проема до 2м2
и более 2м2.
Установка подоконных досок – объем
определяетсяплощадью окон в м2по наружным размерам коробок и
подсчитываются отдельно для проемов высотой до 1м, до 2м и более 2м.
Остекление окон – объем определяется площадью оконного
проема в м2по наружным размерам коробок (сборник 15, раздел 5 ГЭСН)
отдельно для окон с раздельными переплетами с двумя створками,  с раздельными
переплетами с одной створкой и окон со спаренными переплетами.
Установка деревянных дверных блоков – объем
определяется площадью дверного проема в м2по наружным размерам
коробок (сборник 10, раздел 1 ГЭСН) отдельно для дверных блоков в наружных и
внутренних каменных стенах площадью проема до 3м2 и более 3м2,
балконных блоков в каменных стенах со спаренными полотнами площадью проема до
3м2 и более 3м2, дверных блоков в кирпичных перегородках
Остекление дверей – объем определяется площадью в м2(сборник
15, раздел 5 ГЭСН):
балконных дверей в два полотна, открывающихся в одну
или разные стороны и балконных дверей со спаренными переплетами – по площади
дверного проема (по наружным размерам коробок),
внутренних (межкомнатных) дверей (дверных полотен на
штапиках по замазке) – по площади стеклав дверном полотне.

ПОЛЫ
Объем работ по устройству пола зависит от вида пола и
его конструкции, в состав которой могут входить следующие слои согласно
спецификации пола:
а) по грунту:
подстилающий слой (в м3) из песка, шлака,
щебняили бетона,
покрытие пола (в м2) из цементного
раствора, асфальтобетона, бетона или мозаичного бетона;
по плитам: - пароизоляция (в м2) из 1 слоя
рубероида на мастике,
стяжек легкобетонных (тепло-звукоизоляционный слой) толщиной
20мм(в м2),
стяжек выравнивающих (в м2) из цементного
раствора или бетона толщиной 20мм,
покрытия (в м2) из цементного раствора,
асфальтобетона, бетона, мозаичного бетона, керамической плитки на растворе,
досок, паркетных досок или щитов, ДВП, ДСП, линолеума на клее КН-2 или
«бустилат»;
Если деревянные полы устраиваются по грунту, то в
состав пола включатся работы по кладке кирпичных столбиков в м3 и
укладке по ним половых лаг в м2.
Если деревянные полы устраиваются по плитам, то в
состав пола включатся работы укладке по ним половых лаг в м2.
В состав керамического пола должен быть включен слой
гидроизоляции из 1 слоя рубероида, приклеиваемого по плитам перекрытия или по
бетонной подготовке.
Полы определяются на основании сборника №11 ГЭСН.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Объем всех отделочных работ согласно сборника №15 ГЭСН
определяется в м2.
Объемы отделочных работ определяются:
Штукатурные работы – простая, улучшенная или
высококачественная штукатурка стен по камню или бетону цементным,
известково-цементным, известковым расвором – по площади стен за вычетом площади
проемов. Площадь стен определяется умножением длин стен помещения на ее высоту
(2,5м – при высоте этажа 2,8м).
Оштукатуривание откосов проемов (оконных и дверных) –
по площади всех трех откосов (двух боковых и верхнего) каждого проема. Размеры
откосов определяются по чертежам.
Оштукатуривание потолков выполняется редко; потолки по
плитам перекрытий обычно затираются и работа эта называется – сплошное
выравниваниебетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым
раствором – в м2 площади потолка (обычно эту площадь определяют по
площади пола согласно спецификации полов).
Облицовка стен керамической плиткой - в м2
площади облицовываемой поверхности (обычно в помещениях с повышенной влажностью
– санузлах, туалетах, ванных комнат, лабораторий).

Облицока бывает:
Гладкая облицовка каменных стен, откосов керамической
плиткой на цементном растворе,
Гладкая облицовка каменных стен, откосов керамической
плиткой на клее из сухих смесей.
Сплошное выравнивание бетонных поверхностей
(однослойная штукатурка) известковым раствором поверхностей (нижних плоскостей)
лестничных площадок и маршей, козырьков входов, плит балконов и лоджий,
карнизов - в м2 затираемой поверхности.
Окраска стен или потолков водными составами клеевая
(побелка) может быть простой, улучшенной и высококачественной – в м2
окрашиваемой поверхности.
Окраска откосов проемов водоэмульсионными составами:
простая, улучшенная, высококачественная стен или
потолков - в м2 окрашиваемой поверхности,
откосов проемов (как по стенам) - в м2
окрашиваемой поверхности.
Окраска масляными составами – в м2
окрашиваемой поверхности стен, потолков, полов (деревянных лестниц).
Окраска масляными составами дверных и оконных блоков –
в м2площади оконных и дверных коробок по наружному обводу коробок с
умножением на следующие коэффициенты:
Таблица 1.
Переводные
коэффициенты окрашиваемых поверхностей заполнения оконных и дверных проемов

№
п/п

Характеристика
  заполнения

Материал стен

Состав заполнения

Коэф-т к площади заполнения

Кол-во переплетов

1

2

Оконные проемы
  жилых и общественных зданий

                  Раздельные переплеты

1

С подоконной доской

каменные

Коробка, переплет, подоконная доска

1,5

2,8

2

С подоконной доской

деревянные

То же с наличниками с двух сторон

2,2

3,5

3

Без подоконной доски

каменные

Коробка, переплет

1,2

2,5

                Спаренные переплеты

4

С подоконной доской

каменные

Коробка, переплет, подоконная доска

-

2,5

5

Без подоконной доски

каменные

Коробка, переплет

-

2,2

6

Фрамуги

перегородки

Переплет, наличники с двух сторон

1,6

-

7

Витринное деревянное

каменные

Коробка, переплет

1,75

3,5

Оконные проемы
  промышленных зданий

8

Площадью до 4м2 с раздельными переплетами

каменные

Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски

2,1

3,2

9

Площадью более 4м2 с раздельными переплетами

каменные

Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски

1,7

2,6

Балконные двери

10

Раздельные полотна

каменные

Коробка, дверное полотно

2,1

3,5

11

Спаренные полотна

каменные

Коробка, дверное полотно

-

2,6

Дверные проемы

12

Глухие дверные полотна

каменные

Коробка, дверное полотно

2,4

-

13

Глухие дверные полотна

деревянные

Коробка, дверное полотно, наличники с двух сторон

2,7

-

14

Глухие дверные полотна

перегородки

Коробка, дверное полотно, наличники с двух сторон

2,7

-

15

Остекленные дверные полотна

каменные

Коробка, полотно

1,8

-

16

Остекленные дверные полотна

перегородки

Коробка, дверное полотно, наличники с двух сторон

2,1

-

17

Шкафные двери

перегородки

Коробка, полотно, наличники с одной стороны

2,7

-

18

Обрамление открытого проема

перегородки

Коробка,  наличники с двух сторон

0,9

-

Оштукатуривание
цоколя или облицовка цоколя природным камнем - в м2 оштукатуриваемой
или облицовываемой поверхности.

ПРОЧИЕ РАБОТЫ
Устройство оснований толщиной 12см под тротуары из
щебня
Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки
однослойной из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см по
площади поверхности (в м2)отмостки.
Устройство примыканий отмостки к стенам мастикой
герметизирующей нетвердеющей – в погонных метрах по периметру цоколя.

ПРИЛОЖЕНИЕ А-
титульный лист

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И АВТОСЕРВИСА»
___________________________________________________________________________________________

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

Пояснительная записка к
КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

МДК 01.02. Проект производства работ

Тема:  Проект производства работ по строительству проект
пятиэтажного
сорокаквартирного жилого дома

Выполнила

Байрачная Н.В.

Ф.И.О. обучающегося

Подпись

Группа 41СПО

Руководитель курсового

проекта

Медичева О.А.,
  преподаватель ВКК

Ф.И.О, должность, квал.
  категория

Подпись

Курсовой проект выполнен «_____»  ноября  2022
г.                     оценка _______

г. Каменск-Шахтинский
2022  год

ПРИЛОЖЕНИЕ Б- задание

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И АВТОСЕРВИСА»

УТВЕРЖДЕНО
Замдиректора по УР
_________О.В. Орлова

специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

ЗАДАНИЕ №1
на курсовой проект

по МДК 01.02
Проект производства работ

обучающейся 4 курса,
группы 41СПО      Байрачной Натальи Викторовны

Тема:
Проект производства работ по строительству проект пятиэтажного
сорокаквартирного
жилого дома

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ:
1 Проектные материалы: архитектурно – конструктивный проект
2 Генеральный план: архитектурно – конструктивный проект
3 Район строительства: г. Азов, Ростовской области
4 Грунтовые условия:  а) грунт – супеси,
                                        б) грунтовые воды (глубина):
отсутствуют
5 Условия снабжения строительства материалами, изделиями,
конструкциями:  автотранспортом
6 Снабжение водой: централизованный хозяйственно – питьевой
водопровод
7 Снабжение электроэнергией: от внешней сети напряжением
35кВ трансформированием  подстанцией в 6кВ
8 Снабжение паром или сжатым воздухом: от компрессора
9 Составление технологической карты на устройство монолитных
фундаментов
10 Сроки строительства: начало «20» марта 2023г. окончание:
согласно норм
11 Дополнительные указания:
разработать календарный план, график движения рабочих кадров, строительный
генеральный план на возведение надземной части.

СОСТАВ ПРОЕКТА:
Содержание пояснительной
записки:
Введение
1 Организация работ на стройплощадке
2 Таблица подсчета объема работ
3 Ведомость подсчета трудозатрат
4 Технологическая карта на возведение монолитного фундамента

4.1 Организация работ на заданный процесс
4.2 Потребность в инструментах на заданный процесс
4.3 Требования к качеству выполнения работ на возведение
монолитного фундамента
4.4 Правила техники безопасности на устройство монолитного фундамента

5 Проектирование строительного генерального плана
    5.1 Расчет графика движения рабочей силы
    5.2 Расчет потребности во временных зданиях и
сооружениях
    5.3 Расчет площадей складов
    5.4 Расчет потребности в машинах и механизмах
  5.5 Расчет потребности во временном электроснабжения
  5.6 Расчет потребности во временном водоснабжения
  5.7 Расчет потребности в сжатом воздухе
8 Расчет технико – экономических показателей
Список используемых источников
Графическая часть:
1 Календарный план строительства, график движения рабочих
кадров (1 лист формата А1)
2 Технологическая карта на устройство монолитного фундамента,
строительный генеральныйплан (1 лист формата А1)

Рассмотрено  на заседании ЦК группы
«Техника и технология   строительства» протокол №1
от «2» сентября 2022г.
        Председатель ЦК  Медичева О.А.          ______________

Подпись

Дата выдачи задания 29 сентября 2022г

Дата сдачи законченного проекта16  ноября 2022г.

Задание получила

Байрачная Н.В.

Ф.И.О. обучающегося

Подпись

Руководитель курсового

проекта

Медичева О.А.,
  преподаватель ВКК

Ф.И.О, должность, квал.
  категория

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ В – лист оглавления

Рамка листа «Содержание»

Введение……………………………………………………………………………………….

4

1 Организация работ на стройплощадке ……………………………………………………

5

2 Таблица подсчета объема работ …………………………………………………………..

6

3 Ведомость подсчета трудозатрат…………………………………………………………

7

4 Технологическая карта на возведение
  монолитного фундамента ……………………

8

4.1 Организация работ на заданный
  процесс………………………………………

8

4.2 Потребность в инструментах
  на заданный процесс…………………………..

9

4.3 Требования к качеству
  выполнения работ на возведение монолитного фундамента……………………………………………………………………………..

10

4.4 Правила техники
  безопасностина устройство монолитного фундамента..

13

5 Проектирование строительного генерального плана……………………………………..

14

5.1 Расчет графика движения рабочей силы………………………………………..

15

5.2 Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях……………………

16

5.3 Расчет площадей складов…………………………………………………………

17

5.4 Расчет потребности в машинах и механизмах…………………………………..

18

5.5 Расчет потребности во временном электроснабжения………………………….

19

5.6 Расчет потребности во временном водоснабжения……………………………..

20

5.7 Расчет потребности в сжатом воздухе…………………………………………...

21

8 Расчет технико – экономических показателей……………………………………………

22

Список используемых источников………………………………………………………….

23

Графическая часть:

1

Календарный план строительства, график движения рабочих
  кадров

1 лист -
формата А1

2

Технологическая карта на устройство монолитного фундамента, строительный
  генеральныйплан

1 лист –
 формата А1

ПРИЛОЖЕНИЕ В-прочие
листы пояснительной
Рамка листов курсового проекта

Введение

Скачано
с www.znanio.ru

file_name: 08.02.01_МУ_КП_  МДК.01.02 Проект производства работ.docx

alt: МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

alt: СОГЛАСОВАНО

alt: ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1

alt: ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОГО

alt: Размеры допускается повторять. 4

alt: Продолжение таблицы - 1 5

alt: Отделочные работы 44

alt: Продолжение таблицы 2 9

alt: Продолжение таблицы 2 46

alt: Расчет площадей складов Для правильной организации складского хозяйства на строительной площадке необходимо предусматривать: открытые площадки для хранения кирпича, железобетонных конструкций и других материалов и конструкций,…

alt: Продолжение таблицы - 9

alt: Продолжение таблицы - 9

alt: К 1 – коэффициент сменности автотранспорта, принимает значение

alt: ВЫБОР КРАНА.

alt: Введение ограничений в работу крана

alt: Продолжение таблицы 14

alt: Продолжение таблицы -20

alt: Расход гипсовых плит на перегородки в один слой (межкомнатные) составляет 91шт на 100м 2 , на перегородки в два слоя (межквартирные) - 182шт на 100м…

alt: Устройство ограждений лестниц (сборных и монолитных) и балконов – объем определяется в погонных метрах (сборник №7, раздел 5), при этом металлические ограждения могут быть с…

alt: Остекление дверей – объем определяется площадью в м 2 (сборник 15, раздел 5

alt: Облицовка стен керамической плиткой - в м 2 площади облицовываемой поверхности (обычно в помещениях с повышенной влажностью – санузлах, туалетах, ванных комнат, лабораторий)

alt: Площадью более 4м 2 с раздельными переплетами каменные

alt: ПРИЛОЖЕНИЕ А- титульный лист

alt: ПРИЛОЖЕНИЕ Б- задание МИНИСТЕРСТВО

преподавание

group: Педагогика