extracted_text:
Министерство науки
и высшего образования РФ
Самарский колледж
строительства и предпринимательства (филиал)
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Национальный
исследовательский Московский государственный
строительный
университет»

КУРС лекций
по МДК 02.01 «Организация
технологических процессов на объекте капитального строительства»
для студентов
специальности 08.02.01
Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений

Самара,
2021 г.

Рассмотрен
Предметно-цикловой
  комиссией
Председатель
  ПЦК_______ И.А. Тышковская
Протокол
  № __ от «__»_____2021 г.

Одобрен
Зам.
  директора по УП и НМР
_____________Ю.И.
  Дудникова
__
  от «__»_____2021 г.

Утвержден
Зам.
директора по УВР
_________________О.В.
Панова
«___»_________2021
г.

Разработчики:
 Панова
Ольга Владимировна - преподаватель высшей квалификационной категории
Самарского колледжа строительства и предпринимательства (филиала) ФГБОУ ВО «НИУ
МГСУ»

Лекция
1
Задачи геодезической
подготовки.
Способы
определения координат.
1.
Цель и последовательность геодезической подготовки
проектов организации строительства и производства работ.

На
основании всесторонних изысканий проектно-изыскательская организация выпускает рабочий
проект, по которому ведется строительство сооружений. Разработка проекта
сопровождается его геодезической подготовкой. Цель такой подготовки — увязать
между собой расположение отдельных сооружений и обеспечить перенос
их на местность с необходимой точностью.
Геодезическая
подготовка проекта включает:
геодезический расчет
проекта;
привязку проекта к
геодезической сети;
разработку проекта
производства геодезических работ.
Положение
вновь запроектированного сооружения в плане определяют преимущественно с
помощью осей и координат.
Оси
инженерного сооружения — это линии, которые определяют его геометрическую
схему. Различают главные, основные и промежуточные (дополнительные) оси.
Главными
осями называют две взаимно перпендикулярные прямые, относительно которых
полностью определяют положение сооружений на местности. Такие оси применяют для
зданий или сооружений большой площади и сложной конфигурации. При возведении
промышленных и гражданских зданий главные оси совпадают с осями симметрии зданий.
При строительстве гидротехнических сооружений в качестве главных обычно
выбирают продольную и поперечную оси. Продольная проходит с одного берега на
другой через все сооружения, а поперечная— вдоль русла; иногда ограничиваются
лишь одной продольной осью плотины.
Основными
называют оси, совпадающие с внешним контуром сооружения. Они определяют общие
размеры зданий и сооружений и чаще всего встречаются в практике строительства.
Остальные
оси называют промежуточными или дополнительными.
Часто
положение сооружения или отдельных его частей в плане определяют с помощью
координат. Координатами в проекте обозначают, например, углы здания, точки на
осях сооружений и т. п. Проектное плановое положение небольших сооружений
определяют и другими способами: указывают расстояния от уже существующих зданий
до запроектированного, дают привязку (т. е. расстояния) к осям проездов или
заранее обусловленным линиям, закрепленным на местности или соединяющим
какие-либо четко фиксируемые местные предметы.
Высотная
характеристика запроектированного сооружения может определяться отметкой
какой-то горизонтальной плоскости, например, отметкой чистого пола.
Детализация
высотного положения отдельных точек сооружения указывается так называемой
условной отметкой, т. Е. высотой над уровнем горизонтальной плоскости,
принятой в качестве основной (зачастую в качестве такой плоскости принимают
уровень чистого пола). Для наклонных плоскостей указываются отметки каких-либо
точек или горизонтально расположенных линий и дополнительно крутизна откоса
или угол наклона плоскости по заданному направлению, чаще всего по направлению
максимального уклона.
2.
Основные документы проекта зданий и сооружений для
вынесения его в натуру.
Документы по выносу проекта в натуру.

В состав проекта входят документы, определяющие положение на местности
проектируемых сооружений. Для крупных объектов разрабатывается также проект
производства геодезических работ (ППГР) по переносу проектов в натуру.
Обобщающими
материалами, которые определяют положение сооружений на местности, являются
генеральные планы и разбивочные чертежи, т. е. проекты размещения зданий и
сооружений, составленные на топооснове крупного масштаба.
Генеральные
планы или сокращенно генпланы, в зависимости от вида строительства и перечня вопросов,
на которые они должны отвечать, могут быть различными:
—  генплан
предприятия, содержащий сведения о размещении зданий и сооружений постоянного
типа;
—
 стройгенплан,   иллюстрирующий, главным образом, размещение
различных подсобных, временных и вспомогательных сооружений   на
период   строительства   (заводы   стройипдустрии, транспорт,
временные сети энерго- или водоснабжения и т. д.);
—
 совмещенный   генплан,   содержащий   как   сведения
   генплана предприятия, так и стройгепнана;
— генплан
застройки жилого поселка и др.
Несмотря на максимальную подробность и крупный масштаб топоосновы,
генпланы все же следует отнести скорее к материалам иллюстративным, так как
графический рисунок обладает существенными ошибками, обеспечивая определение
местоположения сооружений с точностью I рода. В связи с этим на генпланах и
разбивочных чертежах или в специальных отдельных ведомостях даются координаты
точек пересечения различных осей, углов зданий или углов поворота трасс и т.
п., определенных с точностью II рода; даются привязки точек на контурах
сооружений, детализирующих с необходимой подробностью их положение на
местности.
Для своевременного обеспечения геодезическими данными всего комплекса
строительных работ и монтажа технологического оборудования для крупного объекта
составляют проект производства геодезических работ. Он является составной
частью проекта производства строительно-монтажных работ и увязывается с ним.
В ППГР рассматриваются следующие вопросы:
1)
организация геодезических работ на объекте;
2) создание
 опорной  геодезической  сети.   Ее  схема,
методика измерений и камеральной обработки. Типы знаков для закрепления сети.
Приборы, их исследования и поверки;
3) разбивочные
  работы,   их   методика   и   точность.   Вынос
в натуру осей, детальная разбивка сооружений;
4)
геодезические работы при монтаже оборудования. Вынос и закрепление монтажных
осей, установка конструкций в плане и по высоте.

Лекция
2
Понятия
о государственных геодезических сетях и сетях сгущения.
Плановые
и высотные государственные геодезические сети.
Для составления карт и
планов, решения геодезических задач, в том числе геодезического обеспечения
строительства, на поверхности Земли располагают ряд точек, связанных между
собой единой системой координат. Эти точки маркируют на поверхности Земли или в
зданиях и сооружениях центрами (знаками). Совокупность закрепляемых на
местности или зданиях точек (пунктов), положение которых определено в единой
системе координат, называют геодезическими сетями.
 Геодезические сети
подразделяют на плановые и высотные: первые служат для
определения координат X и Y геодезических центров, вторые — для определения их
высот Я. Принцип построения плановых геодезических сетей заключается в
следующем. На местности выбирают точки, взаимное положение которых
представляется в виде геометрических фигур: треугольников, четырехугольников,
ломаных линий и т.д. Причем точки выбирают с таким расчетом, чтобы некоторые
элементы фигур (стороны, углы) можно было бы непосредственно измерить, а все
другие элементы вычислить по данным измерений.
 Например, в треугольнике
достаточно измерить одну сторону и три угла (один для контроля правильности
измерений) или две стороны и два угла (один для контроля правильности
измерений), а остальные стороны и углы вычислить. Для вычисления плановых
координат вершин выбранных точек необходимо кроме элементов геометрических
фигур знать еще дирекционный угол стороны одной из фигур и координаты одной из
вершин. Сети строят по принципу перехода от общего к частному, т. е. от сетей с
большими расстояниями между пунктами и высокоточными измерениями к сетям с
меньшими расстояниями и менее точным. Геодезические сети подразделяют на четыре
вида: государственные, сгущения, съемочные и специальные. Государственные
геодезические сети служат исходными для построения всех других видов сетей.

Плановые
геодезические сети
Началом единого отсчета
плановых координат в Российской Федерации служит центр круглого зала Пулковской
обсерватории в Санкт-Петербурге. Государственные плановые геодезические сети
подразделяют на четыре класса. В современной схеме построения государственных
плановых геодезических сетей используют метод триангуляции. В настоящее время
для построения государственных сетей применяют также спутниковые методы
измерений.
 С этой целью принята
концепция построения трех уровней государственной геодезической спутниковой
сети. Эта концепция предусматривает построение: фундаментальной
астрономо-геодезической сети (ФАГС); высокоточной астрономогеодезической сети
(ВАГС); спутниковой геодезической сети 1-го класса (СГС-1). Фундаментальная
астрономо-геодезическая сеть реализуется в виде системы закрепленных на всей
территории России 50... 70 пунктов со средними расстояниями между ними
700...800 км. Часть этих пунктов (10... 15) должна стать постоянно действующими
астрономическими обсерваториями, оснащенными радиотелескопами для наблюдений
удаленных источников радиоизлучения (квазаров) и спутниковыми приемниками
GPC-ГЛОНАСС. Взаимное положение этих пунктов будет определяться с погрешностью
1...2 см.
Высокоточная
астрономогеодезическая сеть должна заменить звенья триангуляции 1-го класса и
представлять собой однородные по точности пространственные построения с
расстоянием между смежными пунктами 150...300 км. Общее число пунктов ВАГС
должно составлять 500...700, при этом часть пунктов будет совмещена с пунктами
ФАГС. Взаимное положение таких пунктов будет определяться спутниковыми методами
с относительной погрешностью 5 10"8 или 2...3 см. Спутниковая геодезическая
сеть 1-го класса должна заменить триангуляции 1, 2-го классов со средними
расстояниями между пунктами 30...35 км, общим числом 10... 15 тыс. и средней
квадратической погрешностью взаимного положения 1...2 см. Построение такой сети
предполагается осуществить в течение десяти бли

Высотные
геодезические сети
Государственные высотные
геодезические сети создают для распространения по всей территории страны единой
системы высот. За начало высот в Российской Федерации и некоторых других
странах принят средний уровень Балтийского моря, определение которого
проводилось в период с 1825 до 1840 г. Этот уровень отмечен горизонтальной
чертой на медной металлической пластине, укрепленной в устое моста через
обводной канал в Кронштадте.
Между пунктами
государственных высотных геодезических сетей высокой точности (1-го класса)
размещают пункты высотных сетей низших классов (2-го, 3-го и т.д.). Если на
рисунке, где размещены пункты высотной сети, соединить эти пункты линиями, то
получатся фигуры, которые называют ходами. Несколько пересекающихся ходов
называют сетями. Как правило, сети создают из ходов, прокладываемых между тремя
или более точ10.3. Высотные геодезические сетками.
 В целом точки (реперы)
высотных сетей, называемых нивелирными, достаточно равномерно распределены на
территории страны. На незастроенной территории расстояния между реперами
составляют 5...7 км, в городах сеть реперов в 10 раз плотнее. Для решения ограниченного
круга вопросов при изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений
создают высотную сеть технического класса.
Нивелирные сети на
строительных площадках и при создании внешних разбивочных сетей создают на базе
плановых сетей, т.е. для части плановых сетей определяют высотные отметки. Как
правило, сети образуют полигоны с узловыми точками (общими точками пересечения
двух или более ходов одного и того же класса). Каждый нивелирный ход опирается
обоими концами на реперы ходов более высокого класса или узловые точки.

Лекция
3
Геодезические
сети сгущения. Каталоги координат.
Сети сгущения строят для
дальнейшего увеличения плотности (числа пунктов, приходящихся на единицу
площади) государственных сетей. Плановые сети сгущения подразделяют на 1-й и
2-й разряды. Съемочные сети — это тоже сети сгущения, но с еще большей
плотностью. С точек съемочных сетей производят непосредственно съемку предметов
местности и рельефа для составления карт и планов различных масштабов.
Схема построения методом
триангуляции государственных плановых геодезических сетей: А — 1-го класса; Л —
2-го класса; • — 3-го класса; о — 4-го. Специальные геодезические сети создают
для геодезического обеспечения строительства сооружений. Плотность пунктов,
схема построения и точность этих сетей зависят от специфических особенностей
строительства.
КАТАЛОГ
КООРДИНАТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПУНКТОВ
 НА ЛИСТ КАРТЫ МАСШТАБА___________

(номенклатура
  листа)

(название листа)

Система плановых
  координат 1942 г.

Система высот -
  Балтийская 1977 г.

-я шестиградусная зона

(номер зоны)

Средний меридиан

от Гринвича

Схема
расположения листа

(место и год издания)

ПРИЛОЖЕНИЕ
3 (справочное). ОБРАЗЕЦ КАТАЛОГА КООРДИНАТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПУНКТОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

(наименование
  ведомства)

Проверьте наличие вклеек!

(гриф)

Экз. N

КАТАЛОГ
КООРДИНАТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПУНКТОВ
 НА ЛИСТ КАРТЫ МАСШТАБА 1:200000

N-36-I

(Дубна)

(место и год
  издания)

(наименование
  ведомства)

Проверьте наличие вклеек!

(гриф)

Экз. N

Вопросы
для самопроверки
1.
 Какова
цель и последовательность геодезической подготовки проектов организации
строительства и производства работ?
2.      Какие документы входят в состав проекта по выносу в натуру?
3.      Для чего служат плановые и высотные геодезические
сети?

Лекция
4
Способы определения координат точек, дирекционных углов,
отметок по топографическим планам и картам.
Определение дирекционного угла
Дирекционным углом α называется
горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления осевого меридиана,
по ходу часовой стрелки, до направления данной линии.
Дирекционный угол α линии АВ можно измерить с
помощью транспортира. На рис. 5 представлены дирекционные углы α1, α2, α3, и α4 четырех
линий М-1, М-2, М-3, М-4.

рис 5.
Дирекционный угол заданного направления α пр называется прямым, а противоположного – обратным α обр (рис.
6).

рис 6.
Связь между прямым и обратным
дирекционными углами выглядит так:
Румбом (r) называется острый горизонтальный угол между
северным или южным направлением оси ОХ координатной сетки и направлением данной
линии. Румбы могут иметь значения от 0 до 90 градусов и сопровождаются названием
четверти, в которой находится линия. На рис. 7 показаны румбы четырех линий
М-1, М-2, М-3, М-4. Румбы этих линий записывают: СВ: r1; ЮВ: r2; ЮЗ: r3; и СЗ: r4, где, например,
СВ - наименование румба, а r1 - значение румба. Например, так выглядит
записанный румб: ЮВ: 30º15'
рис 7.
Румб заданного направления r пр. называется прямым, а противоположного – обратным r обр. Прямой и
обратный румбы равны по величине и отличаются только наименованием (рис. 8).
Например, если прямой румб равен r пр = СВ:
350º, то обратный румб равен r обр= ЮЗ: 350º.
рис 8.

Чтение топографических планов
Для пользования топографическими планами необходимо
изучить условные знаки, принятые для данного масштаба. Условные знаки – графические обозначения,
которые показывают местоположение предметов и явлений, а также их
количественные и качественные характеристики. Они издаются в виде отдельных
таблиц или таблиц на учебных планах. Условные знаки делятся на масштабные (контурные),
и внемасштабные.
Масштабными называются
условные знаки, которыми местные предметы изображаются в масштабе данного
плана, т.е. крупные объекты, например, пашни, луга, леса, моря, озера и т.п.
Внемасштабные условные знаки –
знаки, показывающие предметы, которые вследствие своей малости не могут быть
изображены в масштабе плана (ширина дорог, колодцы, родники, мосты, опоры ЛЭП,
столбы электросети и т.д.). Величина этих знаков не соответствует истинным
размерам изображаемых предметов.
Линейные знаки -
картографические условные знаки, применяемые для изображения объектов линейного
характера, длина которых выражается в масштабе карты, но ширина значительно
превышает их фактическую ширину.
Площадные условные знаки -
картографические условные знаки, применяемые для заполнения площадей объектов,
выражающихся в масштабе карты.
Внемасштабные линейные знаки -
картографические условные знаки, применяемые для изображения объектов линейного
характера, длина которых не выражается в масштабе карты.
Внемасштабные площадные условные
знаки - картографические условные знаки,
применяемые для изображения объектов, площади которых не выражаются в масштабе
карты (плана).
Пояснительные подписи -
подписи, поясняющие вид или род изображенных на карте объектов, а также их
количественные и качественные характеристики.
Штриховые элементы карты (плана) -
элементы карты (плана), выполненные линиями, штрихами или точками.
Фоновые элементы карты (плана) -
элементы карты (плана), выполненные каким-либо цветовым фоном.

Лекция
6
Способы вынесения точек на местность: полярный, угловой
засечкой и способ перпендикуляров.
Способ полярных координат применяют при наличии достаточно густой опорной
сети, сложной ситуации и значительной рассредоточенности проектных точек.
Например, от опорных точек А и В (рис. 215, а) требуется вынести в натуру
проектные точки 1 и 2. Графически. по плану определяют координаты проектных
точек по формулам. Затем решением обратных геодезических задач вычисляют углы
a, b, g, r и расстояния d1, d2, d3.
Для выноса в натуру проектной точки 1 теодолит устанавливают в опорной
точке А (см. рис. 215, а) и задают направление от линии АВ под углом a. По
заданному направлению лентой откладывают горизонтальное проложение линии d1,
с учетом поправок.
Для выноса в натуру точки 2 теодолит устанавливают в точке В, задают
направление под углом b и откладывают линию d2.
Для контроля лентой измеряют расстояние между точками 1 и 2. Оно должно
отличаться от проектного значения d3 не более заданного предела
точности.
Способ перпендикуляров (прямоугольных координат) применяют
при наличии разбитой на местности строительной сетки, опорных линий,
закрепленных на местности основных осей сооружения и др. Например, требуется
вынести в натуру точки 1 и 2 сооружения от опорной линии АВ (рис. 215,6).
Графически
или аналитически по проектному плану получают отрезки d1, d2 от
опорной точки А до оснований перпендикуляров, опущенных из проектных точек 1 и
2 на опорную линию АВ, и отрезок d3.
Контроль: d1 +
d2 + d3 = АВ.
Так же
получают длины перпендикуляров r1 и r2.

Рис. 215. Способы перенесения проектных точек в натуру
а - полярный, 6 - перпендикуляров, в – угловых
засечек, г - линейных засечек, д - прокладкой теодолитных ходов.
На
местности в опорной точке А тщательно устанавливают в рабочее положение
теодолит и визируют на точку В. Лентой откладывают отрезки d1, d2,
d3 и строго по визирной линии теодолита закрепляют точки С и D.
Контроль:
d1 + d2 + d3 = АВ.
Теодолит
устанавливают и тщательно центрируют в точке С, задают направление СЕ под углом
90° к опорной линии АВ при КП и КЛ, лентой откладывают длину перпендикуляра r1 и
закрепляют проектную точку 1. Аналогично находят положение проектной точки 2.
Для
контроля измеряют расстояние d. Если невязка fd = d-dпр в
пределах допустимой точности, то поправку вводят путем перемещения каждой
проектной точки на 0,5fd, удаляя друг от друга, если невязка с
минусом, или сближая, если невязка с плюсом.
Способ
угловых засечек применяют, когда от опорных до проектных точек расстояния
измерить нельзя (точки расположены за оврагом, за речкой и т.д.).
Для
выноса в натуру, например, точки D (рис. 215, в) решением обратной
геодезической задачи вычисляют углы a, b, g, d.
Устанавливая
теодолит последовательно в опорных точках А, В, и С и откладывая при КП и КЛ
углы а, a, b, g, d, задают направления и каждое обозначают двумя вехами около
возможного пересечения их (А1А2), (В1В2)
и (С1С2). Пересечение этих трех направлений является
проектной точкой D.
Способ
линейных засечек применяют
в случаях, когда расстояния между проектными и опорными точками не более длины
мерного прибора (ленты, рулетки). Например, проектную точку С (рис. 215, г) в
натуру можно вынести так. Решением обратной геодезической задачи по координатам
точек А, С и В вычисляют длины линий АС=d1 и ВС==d2.
Концы двух лент закрепляют в опорных точках А и В и укладывают лепты так, чтобы
отсчет d1 на левой ленте совместился с отсчетом d2 на
правой ленте. Точка совмещения отсчетов С будет проектной.

Лекция
7
Построение на
местности угла заданной величины
Построение
угла заданной величины производится относительно линии между пунктами
геодезической сети (строительной сетки) или съемочного обоснования, например А
и В на рисунке 81. В практике встречаются два случая: когда точность построения
угла не превышает точности отсчетного устройства угломерного прибора и когда
требуется построить на местности угол с точностью, превышающей точность
отсчитывания.
В первом случае работы производятся в
следующем порядке:
1.Устанавливают теодолит над точкой, которая является
вершиной угла, и приводят его в рабочее положение.
2.При закрепленном лимбе горизонтального круга вращением
алидады наводят зрительную трубу теодолита на вторую исходную точку (В) (при
построении угла против часовой стрелки) или на точку (А) (при построении против
часовой стрелки). Берут отсчет по лимбу горизонтального круга.
3.Вычисляют отсчет: складывают взятый отсчет со
значением проектного угла, если угол строят по ходу часовой стрелки; вычитают
проектный угол из взятого отсчета, если строят последний против хода часовой
стрелки.
4.Устанавливают вычисленный отсчет на лимбе
горизонтального круга вначале при одном положении вертикального круга, затем
при другом, каждый раз фиксируют шпилькой или колышком на земле перекрестие
сетки нитей СКЛ и СКП.
5.Окончательное направление закрепляют колышком, забивая
его посередине между двумя полученными точками.
6.Измеряют
построенный угол, чтобы убедиться в правильности построения.
АВ  рис
81.
Если на местности необходимо построить угол с повышенной
точностью (рис. 82), то поступают следующим образом.

1.При любом положении зрительной трубы откладывают
проектный угол одним полуприемом и закрепляют точку С'. Полученный угол β'
не точен, так как при его построении неучтена коллимационная ошибка и точность
его построения соответствует точности отсчетного устройства применяемого
теодолита.
2.Полученный
угол ВАС' измеряют с повышенной (заданной) точностью несколькими приемами.
Число приемов n рассчитывается, исходя из требуемой точности построения угла
β и точности отсчитывания t угломерного прибора. Если принять среднюю
квадратическую ошибку измерения угла одним полным приемом равной t, то средняя
квадратическая ошибка угла, измеренного n приемами, будет
М=± tn откуда n= Mt 22 .
3.Находят
разность ∆β=β'-βпр. между n раз измеренным и проектным углами.
4.Вычисляют величину смещения
С'С=АС'·Δβ.
рис
82.
5.На перпендикуляре к АС' откладывают
вычисленный отрезок СС' и получают искомую точку С, а следовательно и угол, с
требуемой точностью.
6.  Построенный угол измеряют для контроля
построения.
Для
повышения точности построения углов в любом случае необходимо стремиться
выбирать, возможно, более длинные расстояния АВ и АС, а визирование
осуществлять на шпильки или гвозди, вбиваемые в колышки.

Лекция
12
Геодезическая строительная сетка.
1. Назначение
строительной сетки, ее размеры, требования предъявляемые к ней.
Строительная сетка создается в основном на
промышленных площадках и служит основой для разбивочных работ, монтажа технологического
оборудования и производства исполнительных съемок.
Характерной особенностью строительной сетки как
инженерно-геодезической сети является расположение пунктов, образующих сетку
квадратов или реже прямоугольников, стороны которых параллельны осям
проектируемых сооружений или осям расположения технологического оборудования.
Таким образом, строительная сетка представляет собой закрепленную на местности
систему прямоугольных координат, облегчающую привязку осей сооружений и
производство разбивочных работ.
В отличие от других видов опорных сетей точную конфигурацию
и расположение пунктов строительной сетки проектируют заранее. Проектирование
выполняют на генеральном плане будущего сооружения. При этом места расположения
пунктов строительной сетки намечают таким образом, чтобы обеспечить сохранность
наибольшего их числа в процессе производства строительных работ на площадке.
В зависимости от назначения строительной сетки и типа
строящегося объекта длину стороны квадрата сетки принимают от 100 до 400 м.
Наибольшее распространение получила сетка со стороной 200 м. В цеховых условиях
для расстановки технологического оборудования сетку проектируют со стороной
10—20 м.
При создании строительной сетки используют частную прямоугольную
систему координат. Начало этой системы выбирают таким образом, чтобы все пункты
строительной сетки имели положительные значения абсцисс и ординат.
Координатные оси в большинстве случаев обозначают буквами А и В. Для
обозначения номера пункта к буквам добавляют индекс, указывающий число сотен
метров по оси абсцисс или ординат. Так, например, номер пункта, обозначенный
ЛЗ/В5, будет указывать что этот пункт имеет координаты: Х=300 м, У=500 м. Для
точек координаты которых не кратны 100 м, запись их обозначений производят
подобно пикетажным; например, запись Л14 + + 25,65/58 + 30,50 будет означать,
что точка имеет координаты Х= 1425,65 м, У = 830,50 м.
Требования к точности построения строительной сетки определяют
исходя из ее назначения. Опыт строительства крупных промышленных комплексов
показывает, что в большинстве случаев для выполнения основных разбивочных работ
и исполнительных топографических съемок в масштабе 1 : 500 ошибки во взаимном
положении смежных пунктов строительной сетки в среднем должны составлять 1 : 10
000 или 2 см для расстояний между ними в 200 м. Прямые углы сетки должны быть
построены со средней квадратической ошибкой 20".

Если на строительной площадке или вблизи ее существуют
инженерные сооружения (ж/д, а/д, линии ЛЭП), то от осей этих сооружений по
графическим данным можно разбить на местности исходное направление. Чаще для
разбивки используют имеющуюся на стройплощадке геодезическую сеть.
На генеральном плане выбирают геодезические пункты,
расположенные в разных концах площадки и вблизи них намечают для вынесения в
натуру пункты строительной сетки расположенные на одном направлении или
образующие прямой угол и имеющий между собой взаимную видимость. Затем
графически определяют координаты пунктов строительной сетки. По этим
координатам и координатам геодезических пунктов решаем ОГЗ и вычисляем полярные
координаты β и S.
   ;;

На местности устанавливают теодолит в т.В, ориентируют
на т.А, откладывают угол β, получают направление, вдоль которого
откладывают расстояние S, получают т.23, которая называется пунктом
строительной сетки №23. аналогично получают пункты 312 №48. Полученные точки
закрепляют.
Поскольку координаты брали графически, то точность
полученных точек небольшая. Это не страшно, если вновь строящееся сооружение не
связано с уже построенным сооружениям.
Пример: М 1:2000 точность 0,2 мм, значит разбивка
направления произведена с ошибкой 40 см.
При расширении и реконструкции разбивку производят от пунктов ранее
построенной сетки или от осей сооружения.
;   ;

Лекция
13
Проект вертикальной планировки строительной площадки.
Вертикальная планировка,  ее задачи. Определение
проектных отметок опорных точек при составлении проекта вертикальной планировки
Целью вертикальной планировки является приспособление
рельефа местности к требованиям, предъявляемым территории во время
строительства и эксплуатации объектов озеленения. Для этого производят
вертикальную, то есть высотную планировку рельефа, изменяющую его формы
(геопластику). Земляными работами, выполняемыми при этом, являются выемка или
насыпь грунта.
Основные положения
вертикальной планировки:
1. Стремиться максимально, использовать
существующий рельеф местности в естественном состоянии, всемерно сокращая
объемы и общую стоимость земляных работ.
2. Преобразование рельефа осуществлять на
участках, предназначенных для прокладки площадей и на площадках, отводимых для
строительства зданий и сооружений; на бессточных (с нулевыми уклонами) участках
и территориях с большими уклонами, где возможна эрозия почв.
3. Проектные высотные отметки территории
назначать так, чтобы объем земляных работ был минимальным и с соблюдением
нулевого баланса, т.е. равенства объемов выемок и насыпи грунта.
4. При строительстве на затопляемых
территориях, в просадочных грунтах или на очень крутых склонах выполнять
коренное преобразование рельефа по всей обустраиваемой территории.
Основными задачами вертикальной
планировки озеленяемых территорий являются:
- обеспечение отвода излишков поверхностных
вод - дождевых, паводковых, талых;
- создание условий для удобного движения
пешеходов по садово-парковым дорожкам, аллеям, а также пребывания, отдыха, игр
на площадках;
- создание пластически выразительных форм
рельефа в соответствии с замыслом проектировщика, или максимальное приспособление
существующего рельефа;
- создание благоприятных условий для
произрастания ценной растительности - деревьев, кустарников, травянистых
ассоциаций;
- организация рельефа с целью устранения
явлений почвенной эрозии, укрепления склонов, крутых берегов водоёмов путем
устройства специальных сооружений;
- организация рельефа на пересеченной
местности путем устройства специальных сооружений - лестниц, подпорных стен,
откосов, террас.
Основными методами вертикальной планировки
являются методы проектных отметок, продольных и поперечных профилей и проектных
горизонталей.
1 Метод проектных отметок
Вертикальная планировка методом проектных
отметок заключается в построении высотного каркаса проектируемой территории,
определении общего высотного решения территории по проектным отметкам и уклонам
поверхности, обеспечивающим организацию стока поверхностных и талых вод.
Исходными материалами являются генплан на
топографической подоснове объекта обустройства. Генплан представляет собой сеть
дорожно-тропиночной сети и площадок обустраиваемой территории.
Этапами работ при выполнении вертикальной
планировки методом проектных отметок является: изучение и оценка существующего
рельефа, составление схемы анализа рельефа и схемы вертикальной планировки.
1.1 Изучение и оценка рельефа
На первом этапе проектирования изучают рельеф
объекта, выявляются бессточные места, анализируются формы рельефа, условия
отвода поверхностных вод за пределы села, намечаются возможные изменения
рельефа, ориентировочно выбираются места с ровным рельефом под площадки, с
понижениями (котловинами) под водоёмы и т. п., уточняются границы территории -
«красные линии».
Назначают точки выхода (не более двух)
поверхностных вод за пределы проектируемой территории. Определяют места
высокого стояния подземных вод (в этих местах недопустимы срезки грунта).
Предусматривают мероприятия по недопущению стока поверхностных вод на
проектируемый участок с окружающей территорией.

Вопросы
для самопроверки
1.     Дайте определение дирекционного угла.
2.     Условные знаки делятся на…
3.      Когда
применяют  способ полярных координат?
4.     Когда
применяют способ перпендикуляров (прямоугольных координат)?
5.     Когда
применяют способ угловых засечек?
6.     Когда
применяют способ линейных засечек?
7.     Где
создается строительная сетка?
8.     Целью вертикальной
планировки является?

Лекция
15
Вынос в натуру линий заданного уклона.
Построение на
местности линий и плоскостей заданного уклона
Построение проектной
линии состоит в том, что на местности ставят ряд колышков, их верхний срез
должен быть на одной прямой линии с заданным уклоном.
По линии заданного
уклона строят земляное полотно, кюветы, укладывают рельсы.
Проектную линию можно построить
несколькими способами:
Построение линии с проектным
уклоном можно выполнить с помощью
нивелира либо с помощью теодолита.

Построение линии
заданного уклона: а) горизонтальным лучом; б) наклонным лучом нивелира; в) с
помощью теодолита.
Геометрическое нивелирование удобно
использовать при небольших проектных уклонах, например, при строительстве
дорог. При значительных уклонах используют теодолит.
На рисунке
представлена схема построения линии. Нивелир устанавливают в створе проектной
линии в точке 1 (см. рис. а), высота которой известна (Н1(ПР) ).
Далее, на расстояниях di от точки 1, выставляют
точки на их проектную высоту
Hi(ПР) = H1(ПР) +
diiПР (формула
9.17)
с вычислением для каждой из них
соответствующего отсчёта по рейке, как это выполнялось при передаче на точку
проектной высоты.
В другой схеме (см.
рис. б) определяют проектную высоту в конечной точке 2 линии и
элевационным винтом нивелира добиваются совпадения отсчётов а по
рейкам, установленным в точках 1 и 2. Далее, в
промежуточных точках по створу линии выставляют точки, на которых отсчёт по
рейке также должен быть равным отсчёту а.
Во второй схеме вместо
нивелира можно использовать теодолит (см. рис. в). Теодолит устанавливают в
проектной точке 1, определяют проектный угол наклона
νПР = arctgiПР , (формула 9.18)
по нескольким измерениям определяют место
нуля вертикального круга и вычисляют по формулам (9.15) отсчёт по вертикальному
кругу, соответствующий проектному углу. При полученном отсчёте визируют на
точку 2 проектной линии и по рейке, установленной в этой
точке, берут отсчёт а. Для промежуточных точек линии должны также
обеспечиваться такие же отсчёты по рейкам.

Планирование
участка под горизонтальную площадку с соблюдением баланса земляных работ.
       I.
Проектирование наклонной площадки
Преобразование
существующей топографической поверхности строительной площадки в проектную
осуществляется путем построения проектных плоскостей.
В результате
проектирования находят отметки проектной поверхности, определяют рабочие
отметки, показывают высоту насыпи или глубину выемки в каждой точке проекта по
формуле

В завершении вычисляют объем
земляных работ и составляют картограмму перемещения земляных масс.

В зависимости от
конкретных условий проектирования вертикальной планировки может осуществлятьcя
одним из методов:
·
по квадратам
·
по поперечным профилям
·

Планирование на местности наклонной
плоскости с заданным уклоном.
(метод
вертикальной планировки по квадратам)
Последовательность геодезических работ на
строительной площадке:
1.     Построение на строительной площадке сетки квадратов
2.     Создание (развитие) высотного съемочного обоснования
3.     Нивелирование вершин квадратов
4.     Составление топографического плана на строительную
площадку
5.     Расчет проектной отметки горизонтальной площадки
6.     Расчет рабочих отметок вершин квадратов
7.     Определение положения точек и линий нулевых работ
8.     Расчет объема земляных работ
9.     Составление картограммы земляных работ
1.     Построение на строительной площадке сетки квадратов

·
закрепляют опорную линию АВ
·
на линии АВ мерной лентой
откладывают длины сторон квадратов (10-100м)
·
затем в точках А и В теодолитом
восстанавливают перпендикуляры АС и ВД к линии АВ
·
по линиям АС и ВД откладывают
длины сторон квадратов
·
для контроля измеряют линию СД. АВ
= СД АВ – СД ≤ 1/2000
·
на линии СД также откладывают
длины сторон квадрата
·
разбивка квадратов внутри полигона
выполняют по створам линий 2-2, 3-3…..б-б, с-с…
·
вершины квадратов закрепляют
колышками
·
в местах перегиба рельефа на
сторонах квадратов отмечают колышками плюсовые точки
·
составляется схема разбивки

Лекция
18
Способы определения объемов земляных работ.
Подсчет объемов земляных работ по перечным профилям, по
картограмме.
Расчет
объема земляных работ
Подсчёт объёмов
земляных работ на проектируемом участке парка, сквера, бульвара и т. п.
производится по картограмме земляных работ.
Картограмма
земляных работ - это рабочий чертёж, составляемый на основе самого про-екта
вертикальной планировки в проектных горизонта¬лях. Картограмма земляных работ
составляется на объект или его отдель¬ный участок следующим образом.
1. Проектируемый участок разбивается на
квадраты со сторонами в 5, 10 или 20м. Как правило, в М 1:500 разбивается сетка
квадратов со стороной 20м. На фрагментах плана в М 1:100 при детальном подсчёте
работ сетка квадратов наносится со стороной в 5 м.
2. В углах квадратов методом интерполяции
определяют: — существующие отметки рель-ефа — «чёрные»;
- проектные отметки рельефа - «красные»;
- рабочие отметки - как разницу между
«чёрными» и «красными» отметками; рабочая от-метка показывает объём земляных
работ в данной точке участка.
Используя рабочие
отметки, рассчитывают и наносят точки нулевых работ, в которых пе-ресекаются
проектируемая плоскость и земная поверх¬ность. Они располагаются между смежными
точками, рабочие отметки ко¬торых имеют противоположные знаки.
3. На сторонах квадрата определяют точки и
линии нулевых работ по следующей форму-ле:
Объем земляных
работ определяется как сумма объемов, вычисленных по фигурам (квадратам). Для
каждой фигуры определены: площадь в квадратных метрах, средняя ра-бочая отметка
в метрах и объем земляных работ в кубических метрах.
Х=h1/(h1+ h2)*L
где Х – искомое расстояние между точками
расположения нулевой линии и точкой рабо-чей отметки,
h1, h2 – рабочие отметки;
L – расстояние между рабочими отметками.
4. Точки нулевых работ соединяют пунктирной
линией, которая на¬зывается линией нуле-вых работ.
5. В результате проведения линии нулевых
работ на сетке квадратов выявляют геометри-ческие фигуры — «квадрат»,
«трапеция», «треуголь¬ник», «прямоугольник».
6. Подсчитывают площадь геометрических фигур
и находят сред¬нюю рабочую отметку в каждой фигуре.
7. Площадь фигуры умножают на среднюю рабочую
отметку и таким образом получают объём земляных работ в данной фигуре.
Вычисленные объёмы работ выписываются в фи-гурах или квадратах.
Объем земляных работ в квадратах, через которые
не проходит ли¬ния нулевых работ, вы-числяют по формуле:
i=1
V=S/4∑hpi
4
где S — площадь квадрата, м2;
∑hpi - сумма рабочих отметок вершин
данного квадрата, м.
4
Если линия нулевых работ пересекает квадрат,
образуя при этом тре¬угольник, то объем земляных работ вычисляют по формуле
i=1
V=S/3∑hpi
3
где S - площадь треугольника, м2;
i=1
∑hpi - сумма рабочих отметок вершин
данного треугольника, м
3
Если же линия нулевых работ, пересекая
квадрат, образует пяти¬угольник, то для опреде-ления объема земляных работ его
разбивают на прямоугольник и трапецию. В результате образуется дополнительная
точ¬ка, рабочую отметку которой необходимо рассчитать до-полнительно в
прямоугольнике и трапеции. Рабочие отметки таких точек рассчитываются по
формуле
hpх = hp1-hp2
а * Х0
где hp1,hp2 — рабочие отметки вершин сетки
квадратов, между которыми находится точка с определяемой рабочей отметкой.
Допустимые расхож¬дения объемов насыпи и выемки не должны превышать 3 % от
общего объ¬ема земляных работ.
8. Объёмы работ записываются в ведомость,
суммируются, опреде¬ляется баланс земляных работ.
9. Результаты по объёмам земляных работ -
выемка - насыпь - вы¬писывают в ведомость

Вопросы
для самопроверки
1.В чем состоит построение проектной линии?
2. По каким методам вычисляют объем земляных работ и
составляют картограмму перемещения земляных масс?
3.Какая последовательность геодезических работ на
строительной площадке?

Лекция
20
Разбивка осей и точек сооружения.
1.
Виды осей сооружений: главные,
основные.
Главные
оси - это две взаимно
перпендикулярные линии, относительно которых здание или сооружение
располагается симметрично. На генеральном плане оси обозначаются римскими цифрами.
Основными называются оси, ограничивающие общий контур (габарит)
здания. Одни из них - продольные, обозначаются буквами, а перпендикулярные к
ним – поперечные - арабскими цифрами (рис.1).
(рис.
1).
На рис.1 главными являются оси I-I и II-II, основными А-А, Г-Г, 1-1
,6-6.
Вспомогательные или разбивочные оси служат для
детальной разбивки частей и элементов зданий. На рис.1 это Б-Б, В-В, 2-2, 3-3,
4-4, 5-5.
Основными чаще всего называют разбивочные работы по
выносу в натуру главных и основных осей, так как именно они определяют
положение зданий и сооружений на местности. Кроме того, это понятие может
включать в себя разбивку точек пересечения промежуточных осей с главными и
основными осями. Независимо от вида сооружения и условий производства работ
существуют некоторые общие принципы разбивки главных и основных осей. Прежде
всего на местности необходимо иметь исходную разбивочную систему
Для определения координат т. А (рис. 2) необходимо
измерить приращения координат Dx и Dу с помощью измерителя и масштабной
линейки.
  (рис 2.)

2.
Способы
выноса осей сооружений в натуру.
Вынос в натуру осей зданий осуществляется с целью посадки его на
местность и производства строительно-монтажных работ. В первом случае решается
задача определения положения здания относительно близлежащих контуров и сторон
света, во втором — определяется взаимное положение строительных конструкций.
Исходя из этого и принятой поэтапной технологии строительства, разбивка
осей здания производится в два этапа: вначале выносят на местность основные
оси, определяющие контур (габарит) здания, затем от них производят детальную
разбивку. Когда здание имеет сложную конфигурацию, то выносят в натуру оси симметрии
(главные оси) здания или отдельных его частей. В этом случае, последующую
детальную разбивку осуществляют от вынесенных главных осей.
Разбивки основных (главных) и детальных осей различаются по точности.
Если ошибки положения контура здания по отношению к окружающей ситуации в
основном определяются графической точностью проектирования и характеризуются
средней квадратической погрешностью 10–20 см, то ошибки детальной разбивки определяются
строительными допусками и в зависимости от класса точности характеризуются
относительными погрешностями 1:5000–1:20000.
Основные или главные оси выносят в натуру от пунктов городского
геодезического обоснования. В качестве исходного обоснования используют пункты
городской триангуляции и полигонометрии, от которых в районе предстоящих работ
создают разбивочную основу.
При разбивке небольших зданий или сооружений массовой застройки
разбивочной основой служат закрепленные в натуре красные линии или специально
прокладываемые теодолитные ходы. При возведении крупноразмерных или сложных по
конфигурации зданий развивают локальные разбивочные сети в виде: строительной
сетки, микротриангуляции, полигонометрии .
Проектное положение пунктов этих построений заранее определяется в
зависимости от удобства последующих разбивок.
Положение здания на местности может быть определено двумя взаимно
перпендикулярными осями, которых вполне достаточно для того, чтобы на всех
этапах строительства выполнять детальную разбивку. Однако для производства
земляных и свайных работ при выносе габарита здания выполняется разбивка всех
его основных осей.
Для общего случая массовой застройки технология разбивки основных осей
следующая.
Вначале по исходной проектной документации определяют положение здания
на местности и выясняют наличие вблизи него пунктов исходного геодезического
обоснования. От этих пунктов в район производства работ прокладывают
разбивочный теодолитный ход, поворотные точки которого располагают с учетом
габаритов и формы здания, загруженности строительной площадки, оптимальных
способов разбивки и других факторов. По результатам полевых измерений вычисляют
координаты точек разбивочного теодолитного хода.
По привязкам, указанным в проектных чертежах, определяют проектные
координаты точек пересечения основных осей здания. Для внутриквартальной
застройки при свободной планировке допускается графическое определение
координат по топографическому плану на жесткой основе в масштабах 1: 500 —
1:1000.
Контроль перенесения в натуру осей здания осуществляется с помощью
проложения теодолитного хода по вынесенным точкам, контрольных промеров до
сторон и точек разбивочного хода по элементам, не применявшимся для разбивки,
промерам до существующих зданий и других характерных точек ситуации. По этим
данным вычисляют контрольные значения координат и сравнивают их с проектными.
Расхождения не должны превышать 3–5 см.
Вынесенные в натуру оси закрепляют постоянными и временными знаками.
Постоянными знаками закрепляют в основном две взаимно перпендикулярные
пересекающиеся базовые оси, от которых в процессе строительства всегда могут
быть восстановлены все основные оси. В качестве постоянных знаков применяют
обрезки металлических труб или рельсов, деревянные столбы. Постоянные знаки
устанавливают в грунт ниже глубины промерзания и бетонируют.
Для временных знаков используют деревянные колья, костыли,
металлические штыри и трубки.
Знаки закрепления располагают на продолжениях осей вне зоны земляных
работ в местах, свободных от складирования строительных материалов, размещения
временных сооружений и др.
В сочетании с закреплением осей грунтовыми знаками применяют цветные
откраски на постоянных и временных зданиях или сооружениях, располагающихся в
створе осей.

Лекция
21
Разбивка
осей от пунктов строительной сетки.
Виды осей сооружений
При проектировании и строительстве рассматривают
следующие оси: главные, основные, промежуточные (дополнительные), монтажные.
Главными осями сооружения называют две взаимно перпендикулярные прямые,
относительно которых сооружение располагается симметрично.
Основными осями называют
оси образующие внешний контур сооружения.
Промежуточными осями называют оси расположенные между основными осями.
Монтажные оси совмещены
с технологически важными линиями или плоскостями оборудования вдоль которых это
оборудование монтируется.
Точки пересечения осей называют осевыми точками.
На строительных чертежах оси проводят
штрих-пунктирными линиями и обозначают цифрами или буквами в кружках. Для
обозначения продольных осей служат арабские цифры, а для поперечных осей —
прописные буквы русского алфавита, за исключением букв 3, И, О, X, Ы, Ъ, Ь.
Оси обозначают слева направо и снизу вверх.
Основные оси промышленных сооружений разбивают на
местности от пунктов строительной сетки. Для разбивки на основании рабочих
чертежей проекта составляют схематический чертеж, на котором в произвольном
масштабе показывают ближайшие пункты строительной сетки с их координатами, оси
разбиваемого сооружения с координатами осевых точек. На чертеже также даются
размеры сооружения, чтобы при необходимости можно было проконтролировать данные
привязки.
Точки, фиксирующие положение осей, разбивают от
пунктов строительной сетки способом прямоугольных координат. Для этого
определяют разность абсцисс и ординат этих точек и ближайших пунктов сетки.
Устанавливают теодолит на п.№12 в створе стороны сетки
№12-13 и откладывают ∆у. в найденную точку (К) переносят теодолит и при
двух положениях круга строят прямой угол. Вдоль полученного направления
откладывают расстояние ∆х и находят на местности точку I. Отложив от
последней вдоль этого же направления проектное расстояние между осями А и К,
получают на местности точку II. Аналогично от пункта строительной сетки №14
находят положение точек III и IV.
При этом необходимо помнить, что большее приращение
откладывают по стороне строительной сетки, а меньшее по перпендикуляру к ней.
Для контроля разбивочных работ привязывают точки I, II, III к соответствующим
пунктам строительной сетки № 20 и 22 или измеряют стороны и диагонали
сооружения и сравнивают результаты с проектными значениями. Основные оси
сооружения закрепляют на местности временными и постоянными знаками. Постоянные
знаки устанавливают вне зоны земляных работ в местах удобных для установки
инструмента.
Закрепление осей на местности знаками и створными
плоскостями
Для закрепления и
удобства использования в процессе строительства оси выносят на обноску. Обноска
представляет собой доску, закрепленную горизонтально на столбах на высоте
400…600 мм от земли. Применяют также инвентарную металлическую обноску. Оси на
деревянной обноске фиксируют гвоздем, на металлической – специальным
передвижным хомутом с прорезью. Известны два вида обноски: сплошная и створная.
Сплошную обноску
устанавливают строго параллельно основным осям, образующим внешний контур
здания, на расстоянии, обеспечивающем неизменность ее положения в процессе
строительства. Сплошная обноска должна быть прямолинейной, чтобы можно было
откладывать по створу проектные расстояния для разбивки промежуточных осей, и
горизонтальной, чтобы откладывать эти расстояния без введения поправок за
наклон. Используют довольно редко.
Створная обноска
при современной организации строительной площадки является более рациональной.
Она устанавливается лишь в местах закрепления осей на произвольном расстоянии
от контуров здания.
Помимо обноски,
вынесенные в натуру оси закрепляют постоянными и временными знаками.
Постоянными знаками обычно закрепляют главные и основные оси. Места закрепления
осей постоянными знаками выбирают на генеральном плане с учетом долговременной их
сохранности, а также обеспечивают беспрепятственного ведения
строительно-монтажных работ. Эти места должны быть удобными для установки над
знаком геодезических приборов и выполнения измерений. Знаки устанавливаются вне
зоны земляных работ в местах размещения временных сооружений, свободных от
складирования временных материалов, и т.п.
Конструкции
постоянных знаков могут быть различными. Наиболее часто для закрепления осей
применяют грунтовые постоянные знаки, в качестве которых используют обрезки
металлических труб или рельсов, к нижней части которых приваривают
металлические якори для закрепления в бетонном монолите. К верхней части знака
приваривают квадратную металлическую пластину, на которой с помощью керна
отмечают положение точки закрепления оси. Реперные трубы или рельсы в скважине,
пробуренной на глубину не менее 0,5 м ниже глубины промерзания грунта. После
установки знака скважину бетонируют. Грунтовые знаки закрепления осей ограждают
деревянной или металлической обноской. Обноска делается квадратной или
треугольной со стороной 1,5…2,0 м. В качестве постоянных знаков используют
также забетонированные деревянные столбы.
Для временных
знаков используют деревянные колья, костыли, металлические штыри и трубки.
В сочетании с
грунтовыми знаками для закрепления створов осей широко применяют цветные
откраски 1 на постоянных и временных зданиях и сооружениях. Откраски
представляют собой цветные риски, наносимые яркой несмываемой краской.
Для быстрого
восстановления осей на продолжении их створов 2 закрепляют по два знака с
каждой стороны здания. Один из знаков располагают под обноской.
Высотную
разбивочную основу закрепляют также с помощью постоянных и временных знаков.
Условия закрепления реперов и требования, предъявляемые к их сохранности,
удобству использования, те же, что и к знакам закрепления осей.

Обноска,
ее устройство и назначение.
Обноска-
представляет собой временное сооружение из брёвен и досок, расположенная
параллельно разбивочным осям на расстоянии 3м,от внешней бровки котлована со всех
4х сторон.
Обноска бывает:
сплошная, столбчатая , инвентарная. Для устройства обноски прежде провешивают с
помощью теодолита линии, строго параллельные основным осям, к образующим
внешний контур здания. Для этого вдоль продольных и поперечных осей, на продолжения
этих осей откладывают рассчитанное расстояние обноски от основных осей, после
чего на местности закрепляют линии строго параллельны осям зданий
Расстояние, на
котором должны отстоять эти линии от основных осей здания, должно быть таково,
чтобы обноска не могла быть повреждена при разработке котлована.
Если обноска
устраивается сплошной, то примерно через 3м по всему периметру сооружения на
принятом расстоянии от крайних осей устанавливают строго по створам высотой
0,8-1,00 м, вкапывая на глубину 1-1,2 м.К внешней стороне столбов прибивают
доски толщиной 30-50 мм, верхняя кромка досок находится в одной горизонтальной
плоскости. Как только кладка стен будет выше обноски, то она утраивает своё
значение и уничтожается.
Инвентарная
обноска состоит из трубчатых муфт и трубчатых металлических застроенных якорей.
Основное
назначение обноски:
1)Быстро восстанавливать утраченные на
стройплощадке оси.
2)Производить разбивку дополнительных осей.
3)Осуществлять контроль за работой
землеройных машин при рытье котлова,
4) Осуществлять контроль при монтаже
фундамента
5)Помогает контролировать правильность
планового положения конструктивных элементов особенно- фундаментов.

Лекция
22
Геодезические
работы при нулевом цикле.

1.
Последовательность работ при
нулевом цикле.
Перенесение осей на дно котлована.
Нулевой
цикл работ – это, по сути, работы, которые производятся ниже нулевого цикла и
которые основываются на переработке и вывозе грунта, а также на строительстве
различных типов сооружений под зданием. Ниже мы рассмотрим порядок работ по
производству нулевого цикла.

1. Возведение временного ограждения.
Производится до начала работ для того, чтобы предотвратить доступ посторонних
лиц на территорию строительства.

2. Освоение строительной площадки, а именно:
строительство временных дорог, либо основы для прокладывания основной,
постоянной дороги.

3. Подбор основания для дорожного полотна.
Основание для дороги может быть различным
(песок, щебень, смешанный грунт). Щебень выгоден тем, что его можно уложить без
перекрывания движения автомобилей. Щебень аккуратно ложится и хорошо хранится,
плюс дополнительно его можно укрепить более рыхлыми материалами. Песчаное
основание используется при укладке слоя гравия или щебня на дополнительную, так
называемую, дренирующую подложку. Песок служит выравнивающим слоем. При
устройстве временных дорог обычно используют технологию смешанной укладки
(песчано-гравийной).

4. Этап строительства
Строительство, как правило, начинается с
земляных работ. Сначала необходимо место для рытья котлована под сам фундамент.
В первую очередь выявляются особенности грунта в данной местности. Далее
производится устройство оснований под фундамент сооружения. Для этого в
котлован сыпят «подушку» - слой плохо сжимаемого гравия или песка. Затем
разбиваются оси для фундамента, и происходит сам монтаж подземной части
сооружения как таковой (монтаж стен, коммуникаций, устанавливаются перекрытия,
осуществляется гидроизоляция). Далее производят засыпку пазух и уплотнение
грунта. Чтобы проводить дальнейшие работы, необходимо также сделать и основание
под различную тяжелую спецтехнику, необходимую для проведения земляных работ
и вывоза грунта.

5. Окончание работ
Работы по возведению нулевого цикла считаются
законченными, если подземная часть содержит все необходимые инженерные сети,
которые в дальнейшем позволят осуществить строительство наземной части и ввод
здания в эксплуатацию.

Нулевой цикл является базовым при строительстве
и требует грамотного подхода к его производству, тем самым, обеспечивается
качество и надежность возводимого здания или сооружения.
2.
Способы разбивки контура
котлована.
При разбивке контура на
местность переносят верхнюю бровку котлована, а после выемки грунта землеройными
машинами -- нижнюю его бровку. Контур верхней бровки необходим для работы по
выемке грунта землеройными машинами, контур нижней бровки--для зачистки дна и
откосов котлована.
При подготовке разбивочных
данных определяют горизонтальное проложенне d0 между верхней и нижней бровками
котлована (рис. 106, а). Пусть известны проектные значения отметки НД дна и
уклон iк откоса котлована. Если из поверхности земли определить отметки точки
М, совпадающей в плане с нижней бровкой, и точки N, то уклон местности
i = (HN - HM)/d,
где d -- горизонтальное проложенне линии MN.
Отметку H0 точки О верхней
бровки можно вычислить дважды: по уклону поверхности земли
H0=HM+id0 (149)
и по уклону откоса котлована
H0=HД+i0d0 (150)
Приравнивая правые части (149) и (150), получаем
Нм +
id0 = Hд + i0d0
или
do (i--i0) = Hд --
HMt
тогда
d0 = (НД, - HM)l{i - i0)
Определяя отметки поверхности
земли в соответствующих точках всех осей здания можно вычислить остальные
разбивочные элементы и составить разбивочный чертеж. Определение отметок точек
поверхности земли производит по топографическим планам или нивелированием
поверхности.
Для перенесения в натуру
бровок котлована из рабочих чертежей дополнительно выбирают расстояния dk между
основной осью здания и нижней бровкой, а разбивку осуществляют следующим
образом (рис. 106, б). От основной оси A-А откладывают на местности по
направлению оси 7-7 проектный отрезок (dk+d0), получают и закрепляют точку О
верхней бровки котлована. Аналогичные построения выполняют по всем продольным и
поперечным осям здания, и получают контур верхней бровки котлована.
После выемки грунта из
котлована землеройными машинами производят зачистку дна и откосов. Для разбивки
нижней бровки в котловане разбивают основные оси и откладывают от них проектный
отрезок dK.
3.     Перенесение осей на дно котлована.
После
исполнительной съемки котлована под фундаменты и установления соответствия
котлована проекту на дно поверхности земли переносят оси. Действия по переносу
осей различны в зависимости от глубины котлована и вида фундамента. Для
ленточных фундаментов промерами по обноске оси фундаментов смещают на
наружные грани конструкций фундамента и точки закрепляют на обноске.
В процессе
выполнения работ створы получают при помощи струн, причем створ струны
проектируют на монтажный
уровень отвесами и точки закрепляют. Иногда на монтажном уровне через эти
точки также натягивают струну и получают монтажную ось, относительно которой
выполняют укладку сборных ленточных фундаментных блоков или установку
опалубки для монолитных фундаментов.

Рисунок 6- Схема переноса осей в котлован

Рисунок 7- Схема передачи отметок в котлован

При неглубоких котлованах работы по
переносу сей в котлован выполняются аналогично описанным или применяется
створная засечка при помощи теодолита. Для этого теодолит устанавливают над
точкой закрепления оси здания или сооружения на поверхности (или над
обноской) A Визируют на противоположную точку оси D ,
наклонив трубу, закрепляют створ в котловане двумя точками В, С (рис.).
Для контроля проектирование выполняют в обратном направлении. Таким образом
переносят все четыре оси здания и на дне котлована по этим точкам натягивают
струны. При необходимости створ сдвигают на наружные грани конструкций фундамента.
В глубоких котлованах на дне строят
обноску на высоте 0,8—1,5 м над основанием котлована и на нее створными засечками
передают основные оси со знаков их закрепления так же, как это делают на
поверхности земли. Дальйнешую разбивку фундамента выполняют по обноске. В этом
случае обноску на поверхности не строят.
Основным способом точной передачи
отметок в котлован является способ геометрического нивелирования. Если в
результате постоянного контроля за выемкой грунта установлено, что до
проектной отметки осталось в пределах 10 см, то выполняют точную передачу
отметки в котлован. Перед этим на дне закладывают два грунтовых временных
репера или марки. На бровке укрепляют кронштейн или наклонный брусок для
подвеса рулетки. К нижнему концу рулетки подвешивают груз и опускают его в
сосуд с жидкостью для предотвращения колебаний. Отметку передают с помощью
двух нивелиров (рис 7.)
На рабочий репер  и на репер на дне
котлована Р2 устанавливают рейки. Посередине между
рулеткой и реперами устанавливают нивелир I, а на дне — нивелир II. Берут
отсчеты по рейкам а и Ь и одновременно
отсчеты по рулетке с и d. Отметку
репера  вычисляют по формуле

Для контроля измерения
повторяют, изменив высоту прибора.
Передачу отметки в случае отсутствия двух нивелиров
возможно выполнить и с помощью одного нивелира. Схема передачи остается
прежняя, а порядок измерения должен быть следующий. Сначала берут отсчеты по
рейке и рулетке на поверхности, затем переносят нивелир на дно котлована и
берут отсчеты по рулетке и по рейке. Меняют высоту нивелира и повторяют взятие
отсчетов в обратном порядке на дне и на поверхности. Правильность передачи
отметки контролируется расхождениями в двух приемах. Кроме того, в котлован
необходимо независимо передать отметку на два репера. Контролем также служит
нивелирный ход, проложенный между этими реперами по дну котлована. Основной
погрешностью при передаче отметки на дно котлована одним нивелиром является
недостаточная жесткость укрепления кронштейна и подвеса рулетки. Кроме того, в
разность отсчетов с—d необходимо вводить поправки за
компарирование и температуру рулетки. Отметки передаются как в абсолютной
системе высот, так и в условной, когда за точку отсчета принимается строительный
нуль.

Лекция
23
Геодезические работы при сооружении ленточных монолитных
фундаментов.
Устройство
монолитных ленточных фундаментов (рисунок 8.3, а) начинается с
возведения опалубки. В ней устанавливают арматуру, после чего заполняют ее
бетоном до необходимой отметки. Внутренние грани опалубки совпадают с
гранями  фундамента.
Опалубку
устанавливают в проектное положение от закрепленных на обноске строительных
осей с помощью теодолита или отвесов. Контроль высоты выполняют по
незатвердевшему бетону нивелиром. Рейку ставят на лист фанеры или жести, чтобы
пятка ее не утапливалась в бетоне.
Верхний
обрез фундамента намечают на опалубке гвоздями или краской и выносят от
высотной основы с помощью нивелира.
Положение
опалубки контролируют от разбивочных осей. Уменьшение внутренних размеров
поперечных сечений короба опалубки недопустимо. Вертикальность установки
опалубки проверяют отвесом, высотное положение — нивелиром. После заполнения
короба опалубки бетоном его выравнивают деревянным бруском. Для точного
выравнивания в незатвердевший бетон вбивают металлические штыри, устанавливая
их верхушки на нужной высоте, и ровняют бетон по поверхности штырей.

рис
8.3
1 – рейки; 2 –
нивелир; 3 – обноска;
4 – осевые
проволоки; 5 – короб опалубки
Рисунок 8.3,а -
Опалубка под монолитный ленточный фундамент:

В незатвердевший бетон
можно закладывать металлические пластины (скобы) для фиксации на них осей и
отметок (рисунок 8.3, б). Выполнение этой операции с внутренней стороны
фундамента особенно необходимо, если в дальнейшем в подвальной части будет
устанавливаться технологическое оборудование.
Для
установки на монолитных ленточных фундаментах колонн в тело фундамента
закладывают анкерные болты.
При сооружении ленточных фундаментов под стены одновременно проводят разбивку вводов в здание подземных коммуникаций, устанавливая в опалубке монолитного фундамента деревянные пробки или предусматривая необходимые  отверстия  при установке блоков  сборного
фундамента. Способы установки
фундаментов под несущие колонны зависят от их устройства.
В фундаментах под
металлические колонны для крепления колонн устанавливаются
анкерные болты. Анкерные болты закладываются в тело фундамента с помощью
специальных деревянных шаблонов, построенных сверху опалубки. До бетонирования фундамента проводится тщательная планово-высотная выверка анкерных устройств. Отклонения в плане и по высоте этих устройств от их проектного положения не должны превышать 5 мм. После бетонирования и снятия шаблонов проверка правильности положения анкерных болтов в плане и по высоте повторяется.

Вынесение
и закрепление осей и нулевой отметки на цоколь здания.
Подвальная часть здания содержит фундамент, по верху которого
укладывается гидроизоляционный слой, предохраняющий здание от
грунтовой влаги, и горизонтальные ряды блоков, образующие вертикальные стены
подвала, на внутреннюю часть которых сверху опирается горизонтальное
перекрытие — пол первого этажа. Стены подвала возводятся из прочного
материала на некоторую высоту (0,5-1 м) над землей, чтобы образовалась нижняя
выступающую часть наружных стен здания, так называемый цоколь . Для отвода атмосферной
влаги вокруг
здания укладывают твердое покрытие из асфальта или бетона – отмостку шириной около 1 м.
Геодезические работы при возведении подвальной
части здания включают:
- контроль за горизонтальным уложением
рядов блоков друг над другом и за вертикальностью стен;
- вынос отметки нижней плоскости перекрытия над
подвалом и контроль за его уложением в горизонтальное положение с
необходимой точностью с помощью нивелира;
- вынос с помощью
нивелира, как минимум, от двух реперов и закрепление на цоколе
здания (снаружи
и внутри) условного горизонта, смещенного вниз от нулевого горизонта (уровня чистого
пола первого этажа). Нулевой горизонт, который всегда выше цоколя и
перекрытия на целое число дециметров, выносят на стены здания (снаружи и
внутри) после того, как они будут выведены над цоколем на соответствующий
уровень;
- вынос
с помощью теодолита и закрепление снаружи на цоколе (рисками или специальными
знаками) основных осей здания от осевых знаков до того, как закроется стенами
взаимная видимость между ними;
- исполнительную съемку
подвальной части здания.
Вынос основных осей на цоколь
здания
выполняется теодолитом, который тщательно устанавливают над одним из осевых
пунктов и наводят пересечением нитей зрительной трубы на центр противоположного
знака, а потом опускают визирную ось до уровня цоколя и отмечают на нем
пересечение нитей карандашом. Второй раз проектируют визирную ось на цоколь при
другом положении вертикального круга и среднее ее положение закрепляют яркой
краской или насечкой (отверстием, керном) на специальных знаках.
Сооружением подвальной части
до уровня цоколя завершается нулевой строительный цикл.
Геодезические работы в нулевом цикле завершаются исполнительной
съемкой подвальной части здания, в процессе которой определяют и показывают на
схеме
- фактические отметки
пола подвала, верха гидроизоляции, верха цоколя;
- отклонения фактических
отметок от проектных верхней плоскости перекрытия в точках пересечения осей и
между ними.
Отклонения фактических
отметок от проектных не должны превышать: для пола подвала 2 см; гидроизоляции
и перекрытия 1 см; цоколя 0,5 см.

Исполнительная съемка котлованов и фундаментов
На стадии нулевого цикла исполнительную съемку выполняют
после устройства опалубки и выноса на нее осей самого котлована, сооружения
фундамента, свайных полей, стен подвала и перекрытий над подвалом. На стадии
разбивки котлована исполнительную съемку производят после зачистки дна и
откосов.
При этом определяют положение осей, внутренний контур,
отметки дна по результатам нивелирования поверхности по квадратам и их
отклонения от проектного значения(рис.1).
рис 1.
Исполнительная схема планово-высотной съемки
котлована:1 – отклонение дна от проекта; 2 – отметка верхней бровки котлована;3
– ширина бровки котлована.
Для исполнительной съемки в плане необходимо перенести
основные оси на дно котлована. Если котлован не глубокий, то оси проектируют с
помощью отвеса от проволоки натянутой по оси. Если котлован глубокий, то оси
проектируют на дно котлована при помощи коллимационной плоскости теодолита.
Теодолит центрируют над осью над обноской, визируют на точку этой оси на
противоположной стороне котлована, закрепляют алидаду и наклоняя трубу
проектируют ось на дно котлована и закрепляют колышками. Затем производят линейные
промеры рулеткой от основных осе до нижней кромки котлована. Сравнивания эти
результаты с проектными данными можно судить о размерах котлована и его
положении относительно осей.
Исполнительная съемка по высоте заключается в
определении отметок дна котлована из результатов нивелирования котлована по
квадратам со стороной 6 м. полученные отметки сравнивают с проектной и по этому
судят о его глубине.
Все результаты измерений и нивелирования наносят на
исполнительную схему. По результатам исполнительной съемки производят подсчет
объема земляных работ. Для этого используют формулу:

Глубина
котлована вычисляется по формуле

Вопросы
для самопроверки
1. Какие оси
рассматривают при проектировании и строительстве?
2. Когда считаются
законченными работы по возведению нулевого
цикла?
3. Как выполняется
перенесение осей на дно котлована?
4. С
чего начинается устройство монолитных ленточных фундаментов?
5. Что включают в себя геодезические работы при возведении подвальной части здания?

Лекция
24
Геодезические работы при монтаже строительных
конструкций.
Разбивочные
работы при монтаже подкрановых балок, ферм, ригелей.
Установку ферм перекрытий, подкрановых балок или
ригелей (при отсутствии в здании мостовых кранов) выполняют также совмещением
осевых меток с обозначенными на конструкциях колонн разбивочными осями. Перед
их установкой определяют фактические отметки опорных поверхностей колонн, чтобы
при необходимости найти толщину прокладок для выравнивания конструкций по
высоте.
Для установки подкрановых балок вдоль ряда колонн
наклонным лучом теодолита переносят осевую метку а (рис. 119)
на специальный кронштейн, прикрепленный к колонне выше балки. От полученной
точки а1 откладывают проектное расстояние d между
осями колонны и подкрановой балки и отмечают на кронштейне положение
точки а2 монтажной оси. Между точками на кронштейнах
крайних колонн натягивают струну, на которую у каждой колонны подвешивают
отвес. Совмещая продольную ось балки с отвесом, определяют ее проектное
положение.
Проектное положение технологического оборудования
задается относительно монтажных и технологических осей. Вынос этих осей в
натуру производят от разбивочных осей строительных конструкций или их
параллелей, перенесенных вовнутрь строящегося сооружения.

Рис. 119. Схема
установки в проектное положение подкрановых балок

При укладке рельсовых путей мостового
крана и их эксплуатации должны соблюдаться следующие основные требования:
-
отклонение рельса от прямой линии не должно превышать 15 мм при укладке и 20 мм
при эксплуатации;
-
разность отметок головок рельсов в одном поперечном сечении на опорах не должна
превышать 15 мм при укладке и 20 мм при эксплуатации;
-
разность отметок головок рельсов на соседних колоннах не должна превышать 10 мм
при укладке и 15 мм при эксплуатации;
-
отклонение расстояния между рельсами не должна превышать 10 мм при укладке и 15
мм при эксплуатации.
При монтаже оси рельсов разбивают от
основных осей сооружения, например от оси колонн или оси пролета( продольный
оси симметрии подкрановых путей), и выносят на специальные кронштейны над
балками (рис. 119) или боковую поверхность колонн.
В зависимости от ширины колеи подкрановых
путей и условий производства работ возможны различные варианты разбивки осей
рельсов и переноса их на горизонт монтажа рельсов.
Если ширина колеи не превышает длину
мерного прибора, то ось одной из ниток рельсов разбивают внизу путем отложения
от оси пролета (рис. 120) по перпендикуляру к ней проектного расстояния l/2
между осью рельса и осью пролета. Разбивку точек оси производят в начале и в
конце подкранового пути, а также равномерно вдоль него не реже, чем через 50-60
м. Осевые точки закрепляют. Полученную таким образом ось (как и ось балки)
выносят на монтажный горизонт и закрепляют точками на специальных кронштейнах
над балкой или на колонах. Если позволяет длина мерного прибора, то ось второй
нитки рельсов разбивают, откладывая расстояние, соответствующее ширине колеи
подкрановых путей, и закрепляют на втором ряду колонн.
Вынесение оси рельса с закрепленных внизу
осевых точек наверх осуществляется отвесами, теодолитами, приборами оптического
вертикального проектирования.
Иногда возможно проводить разбивку оси
одной нитки рельсов прямо наверху, откладывая проектные размеры от осевых рисок
колонн до оси рельса.

Рис. 120 Схема разбивки осей
рельсов подкранового пути.
          Для определения высотного положения рельсов применяют геометрическое,
тригонометрическое и гидростатическое нивелирование. При геометрическом
нивелировании нивелир устанавливают на кране (на специальных кронштейнах колонн
или подкрановой балке, если позволяет ее ширина). Для безопасного ведения работ
нивелир можно располагать на полу. При установке нивелира' на полу измерения
выполняются по подвешенной к мостовому крану рейке (рис. 121 а). Рейка связана
с верхней гранью рельса при помощи горизонтально устанавливаемого по уровню
бруска. Вместо рейки используют также рулетку с грузом на конце. В процессе
нивелирования кран перемещают от одной определяемой точки к другой.
          Метод тригонометрического нивелирования применяют в тех
случаях, когда установить нивелир и рейки на путях затруднительно, и когда
плановое положение рельсов определяют прямой угловой засечкой. На станции
(рис. 121 б) одновременно измеряют горизонтальные и вертикальные углы.

Рис.
121. Схемы определения высотного положения рельсов подкранового пути.
Обеспечение
точности установки колонн по осям и вертикали
В настоящее время применяется
несколько способов опирания стальных колонн на фундаменты:
·
 применение
стальных опорных плит;
·

непосредственно на поверхность фундаментов, возведенных до проектной отметки
для колонн с фрезерованными подошвами башмаков;
·

на фундаменты, забетонированные до отметки ниже проектной, с последующей
подливкой, при обеспечении временного закрепления и выверке колонн на
фундаментных болтах парными гайками, фиксирующими положение опорной плиты для
колонн и стоек постоянного сечения.
В подготовку фундаментов к
укладке опорных плит помимо проверки их размеров и положения фундаментных
болтов входит контроль закрепления на них разбивочных осей и реперов согласно
прилагаемой исполнительной схеме. Оси рекомендуется выносить с помощью
теодолита способом створных засечек на каждый фундамент. Монтажу стальных
колонн предшествуют подготовительные работы по очистке опорной поверхности
фундамента, проверке нанесения осей на опорной плите и установочных рисок на
колоннах. Если оси небыли размечены в процессе изготовления, осевые риски
наносят на двух противоположных гранях колонны в нижнем и верхнем сечении
соответственно для установки низа колонн в плане и для выверки ее по вертикали.
Для обеспечения временного
закрепления и выверки устанавливаемых стальных колонн на анкерных болтах с
парными гайками, фиксирующими положение опорной плиты, нивелиром определяют
положение гаек по высоте. Низ колонны находится в проектном положении, когда
установочная риска колонны и риска, фиксирующая разбивочную ось на фундаменте,
будут расположены на одной вертикали.
После установки колонны в
плане и по высоте проверяют ее вертикальность с помощью теодолитов в двух
взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих через разбивочные оси. Сетку
нитей зрительной трубы теодолита, расположенных в створах продольных и
поперечных осей, наводят на установочные риски колонны в нижнем сечении с
последующим визированием на верхнюю часть. Наклоняя колонну, добиваются чтобы
риска ее верхней части совпала с линией визирования теодолита. Так как в
процессе выверки положения колонны зрительную трубу приходится наклонять на
значительный угол, то для работы при одном положении круга вертикального
необходимо использовать тщательно выверенный теодолит и как можно точнее
приводить его ось вращения в отвесное положение.
Лекция
25
Геодезическое
обеспечение возведения надземных частей
зданий
Геодезические   разбивочные работы   при   возведении
крупнопанельных, каркасно-панельных
зданий.
Возведение крупнопанельных и каркасно-панельных зданий
Монтаж
крупнопанельных зданий выполняется по захваткам, в каждую из которых включаются
одна или две секции, что обеспечивает непрерывность и равномерность процессов
и, следовательно, поточность производства.
Сборные элементы
для возведения здания подаются к рабочему месту либо непосредственно с
транспортных средств, либо с приобъектного склада, расположенного в зоне
действия монтажного крана против соответствующих захваток (рис.8.3).
Перед началом
монтажа стеновых панелей наземной части здания выравнивают поверхность
перекрытия и производят точную в соответствии с проектом разбивку мест
установки стеновых панелей по всему периметру здания или захватки.
Последовательность
монтажа крупнопанельных бескаркасных зданий выбирается в зависимости от
конструктивных особенностей здания, условий устойчивости смонтированных
элементов и частей зданий, удобств и безопасности монтажа.
Существуют
различные схемы последовательности монтажа крупнопанельных зданий. По одной из
них (рис.8.4) монтаж каждого этажа здания начинают с установки и выверки в
пределах захватки маячных панелей, применяемых в качестве опорных. В
дальнейшем, используя эти маячные панели, продолжают монтаж по принципу
замкнутых прямоугольников, образующих контуры, т.е. последовательно монтируют
панели наружных, внутренних поперечных и продольных стен, а также лестничные
площадки и марши.
После монтажа и
закрепления этих элементов в пределах данной захватки устанавливают панели
перегородок, затем панели перекрытия и балконные плиты.

Рис.
8.3. Стройгенплан крупнопанельного здания в период монтажных работ:
1- строящееся здание; 2 -
проходная; 3 - контора производителя работ; 4 -
материальный склад; 5 - душевые; 6 -
уборная; 7 - склад хранения сборных элементов и материалов для
возведения подземной части здания; 8 - подкрановые пути
башенного крана; 9 - башенный кран; 10 -
постоянные внутриквартальные проезды; 11 - место монтажа
грузопассажирского лифта; 12 - столбы со светильниками; 13 -
трансформаторный пункт; 14 - временный водопровод; 15 -
временная электровоздушная линия; 16 - временная кабельная
линия; 17 - постоянный водопровод; 18 - постоянный
газопровод; 19 - постоянная канализация; 20 -
постоянная телефонная линия; 21 - постоянный электрокабель; 22 -
постоянная электролиния; 23 - зона складирования мелких
изделий; 24 - открытые склады сборных
элементов; 25 - пункт приема раствора
По другой схеме
вначале монтируют маячные панели только на углу, отдаленном от крана. По этим
угловым панелям устанавливают следующие панели стен в таком порядке, чтобы
образовалась ячейка с замкнутым контуром. Затем внутри ячейки монтируют
перегородки и далее плиты перекрытия. Данная схема позволяет выполнять монтаж с
большей концентрацией работ на отдельных участках здания.
В последнее время
получил распространение метод, по которому монтаж этажа начинают с установки
маячных панелей наружных стен, наиболее отдаленных от башенного крана. В
дальнейшем монтаж ведут по направлению "на кран", что обеспечивает
крановщику лучшее наблюдение за установкой сборных элементов.
После монтажа
наружных стеновых пане лей на противоположной от крана оси здания устанавливают
панели внутренних стен, элементы лестниц и, наконец, панели наружной стены,
ближайшей к крану, а также перегородки и отопительные панели. Далее этаж
закрывают панелями перекрытий.

Рис.8.4.
Последовательность монтажа элементов крупнопанельного здания( установкой
маячных панелей):
1.....9 - маячные панели
В зависимости от
конструктивных решений зданий применяют также последовательность, при которой
на захватке вначале устанавливают наружные стеновые панели, а затем внутренние,
либо вначале внутренние, а затем наружные стеновые панели.
Если монтаж
осуществляется кранами при подвеске элементов на гибких тросах с захватом
стропами, а их ориентирование в пространстве и установка производятся путем
совместных действий крана и монтажников, то такой метод монтажа принято
называть свободным.
Совершенствование
свободного монтажа может быть достигнуто за счет применения отдельных и
групповых приспособлений, позволяющих принудить монтируемый элемент к
окончательной установке в проектное положение. К числу таких приспособлений
могут быть отнесены фиксаторы, упоры, связи, кондукторы, трафареты и т.п. Такой
вид монтажа принято называть полупринудительным, или монтажом с
помощью кондукторных приспособлений.
Наиболее
прогрессивный метод монтажа - принудительный, главными
достоинствами которого являются предпосылки комплексной механизации и
автоматизации производства.
Одной из
разновидностей методов принудительного монтажа является монтаж методом пространственной
самофиксации. При этом методе установка и пространственная фиксация
элементов достигаются исключительно за счет замковых фиксаторов без
каких-либо удерживающих устройств (рис.8.5). Сопряжение низа и верха панелей
осуществляется с помощью штырей. Боковые сопряжения выполнены в виде входящих в
зацепление друг с другом гребневых пластин. По мере опускания панелей гребни
перемещаются по коническим вырезкам и притягивают монтируемую панель к ранее
установленной. Последовательность монтажа осуществляется замкнутыми ячейками.
При монтаже
верхняя панель своими отверстиями устанавливается на шайбы штырей нижней
панели. Фиксация положения панелей по вертикали определяется размером между
нижней гранью панели и верхней плоскостью шайбы, закрепленной на штыре. Таким
образом, в процессе монтажа панель сопрягается со смежными элементами в трех
точках: замковым соединением в верхней части и посадкой на два штыря. Штыревые
соединения обеспечивают точное положение в плане, а замковые - вертикальность
установки.
Каждая новая
установленная на место панель, имеющая фиксацию только с одного конца, должна
быть надежно закреплена на втором конце подкосами. Снятие подкосов возможно
только после образования смонтированными панелями замкнутой пространственно-устойчивой
конструктивной ячейки. Методом пространственной самофиксации устанавливают
панели наружных и внутренних стен.
Количество
монтажных приспособлений для пространственной самофиксации сокращается с 80-100
до 4-5. При этом производительность труда на монтаже жилого дома выше на
30-40%, а загрузка крана по времени ниже на 45-55%, чем при использовании
оснащения.
Передача осей на монтажный горизонт
В практике
современного сборного строительства передача осей по вертикали выполняется
способом наклонного проектирования с использованием теодолита. В данном случае
теодолит тщательно центрируют над створным знаком (рис. 22) и наводят
вертикальную нить сетки зрительной трубы на осевую риску, отмеченную на цоколе
вдания.
Затем трубу
поднимают до уровня монтажного горизонта и, вводя в створ ее визирной оси
острие карандаша, прочерчивают на перекрытии штрих а1. Повторив эту
операцию при другом положении вертикального круга, отмечают второй штрих а2.

Посередине между
двумя штрихами прочерчивают риску а0, определяющую положение одного
конца разбивочной оси на монтажном горизонте. Средняя квадратическая
погрешность проектирования точки а0 вычисляется по формуле:

где h — высота монтажного горизонта;
L — расстояние от теодолита до проектируемой
точки;
τ — цена деления цилиндрического уровня
на алидаде горизонтального круга;
υ— увеличение зрительной трубы
теодолита;
mф — средняя квадратическая
погрешность фиксации точки на перекрытии.

Рис.
26 Передача осей на монтажный горизонт
Как правило, при передаче осей на монтажные
горизонты используют точные теодолиты, такие как теодолит Т5 и его модификации
(Т5К, 2Т5, 2Т5К, 3Т5КП), изображенные на рис. 23, с параметрами равными:
τ = 30”
υ = 27х
Величина ошибки фиксации mф обычно
не превышает 0,5 - 1,0 мм.

Приборы вертикального проектирования.
При решении многих
задач инженерной геодезии используют приборы вертикального проектирования
(ПВП), что связано с увеличением этажности массовой застройки, созданием
уникальных объектов ядерной энергетики, специальных технологических линий и т.
п. При этом возрастают требования к точности инженерно-геодезических работ,
усложняются условия измерений. Приборы вертикального проектирования позволяют
более эффективно передавать плановые координаты выше и ниже исходной точки,
контролировать вертикальность сооружений. ПВМ обычно делят на:
·  - механические;
·  - оптические.
В механических
приборах отвесная линия реализуется струной с грузом или стержнем. В прямом
отвесе струна устанавливается в вертикальное положение подвешенным грузом,
помещенным в жидкость (масло, воду с опилками и др.). В обратном отвесе нижний
конец струны (проволоки) закрепляют, а верхний натягивают динамометром, в
вертикальное положение струна устанавливается при помощи двух взаимно
перпендикулярных уровней. Прикрепленный к верхнему концу проволоки плавающий в
жидкости поплавок также удерживает проволоку в отвесном положении. Точность
механических центриров зависит от их конструкции, способа фиксации отсчета и
высоты проектирования.
Наибольшее
распространение получили оптические центриры, которые по
точности делят на технические, точные и высокоточные. Технические
центриры обычно встроены в теодолиты, тахеометры и др., их точность
1:5000-1:10 000 при расстоянии 10-20 м.
Точные и
высокоточные центриры являются
самостоятельными приборами, по способу установки визирной оси в отвесное
положение их делят на уроненные и центриры с компенсатором. Относительная
ошибка проектирования точки точными центрирами равна 1:30 000-1:50 000 при
расстоянии до 150 м. Компенсаторы в точных центрирах позволяют устанавливать
визирную ось с точностью1".
Высокоточные
центриры позволяют устанавливать визирную ось в отвесное положение с ошибкой
менее 1", имеют зрительную трубу с увеличением 30-40х и позволяют
выполнять проектирование с относительной ошибкой 1-100 000 при расстоянии
250-500 м.
При строительстве
инженерных сооружений и монтаже технологического оборудования широко используют
точные и высокоточные геодезические центриры. Кроме того, оптическое
проектирование можно выполнить способом отвесных плоскостей, в котором
вертикальную линию получают путем пересечения двух примерно взаимно
перпендикулярных вертикальных плоскостей, полученных теодолитами.
Оптические центриры Ц0-1, «Зенит
0ЦП», «Надир 0ЦП», которые позволяют выполнять центрирование с относительной
ошибкой 1:100 000 при расстоянии до 250 м. Прецизионный оптический центрир PZL
(б. ГДР) по своему назначению и области применения соответствует отечественному
центриру 0ЦП. PZL создан на базе нивелира Ni-007 с компенсатором, имеет в
подставке оптический центрир для установки над точкой, горизонтальный круг с
ценой деления 10'. Проектирование точек по вертикали выполняют по специальной
палетке при установках лимба 0, 90, 180 и 270°. Корпус цилиндрической формы
имеет входное отверстие в его верхней части. Лучи от предмета через объектив
попадают на прямоугольную призму, подвешенную на нитях в виде маятника, которая
является компенсатором угла наклона оси вращения прибора.
Затем лучи через дополнительную
призму направляются в окуляр, изображение предметов -- прямое. Колебания
маятника гасятся воздушным демпфером. Горизонтирование PZL выполняют по
круглому уровню, точная установка визирной оси зрительной трубы в отвесное положение
выполняется автоматически с помощью компенсатора. Построение отвесной линии ПВП
выполняют следующим образом. ПВП устанавливают над проектируемой точкой на
исходном горизонте.
Над этой точкой в плитах перекрытий
всех этажей оставляют небольшие отверстия. В отверстии верхнего перекрытия
укрепляют наклеенною на оргстекло палетку (сетку взаимно перпендикулярных линий
через 5 мм размером не менее 100 х 100 мм). ПВП устанавливают так, чтобы нить
сетки зрительной трубы была параллельна линиям палетки, берут отсчет х' по
шкале X палетки. Поворачивают прибор на 180°, берут отсчет х" и вычисляют
среднее значение х = 0,5 /х' + х"/, аналогичным образом находят у = 0,5
/у' + у"/. Эти измерения составляют один прием.
Для повышения точности выполняют от
двух до пяти приемов. В результате находят хср,уср,
которые и откладывают на палетке и находят вертикальную проекцию исходной
точки.

Вопросы для самапроверки:
1. Как
выполняют  установку ферм перекрытий, подкрановых балок или
ригелей (при отсутствии в здании мостовых кранов) ?
2. Какое нивелирование
применяют для определения высотного положения рельсов?
3. Как выполняется монтаж
крупнопанельных зданий?
4.Каким  способом
выполняется  передача осей на монтажный горизонт?

Лекция
26
Разбивочные работы при
возведении высотных зданий.
Земляные работы
Геодезическая
служба приступает к работам уже на стадии освоения площадки. Так при срезке
растительного грунта, рытье котлованов и траншей, устройстве корыт для дорог,
засыпке и уплотнении пазух и другое необходимы геодезические разбивки. После
рытья и зачистки котлована под проектную отметку ведется разбивка свайного поля
(если это предусмотрено) и разбивка осей под фундаменты сооружения. Далее
разбиваются оси для сооружений подвальной части здания.
При производстве и
приемке земляных работ, устройстве оснований и фундаментов при строительстве
новых, реконструкции или расширении действующих предприятий, зданий и
сооружений следует руководствоваться строительными нормами и правилами, а
именно СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
Исходной
документацией для геодезических разбивок при земляных работах являются:
генеральный план объекта; план осей; проект вертикальной планировки и
картограмма земляных работ; проект (план, сечения и профили) дорог, подземных
трубопроводов и кабелей; акт и разбивочный чертеж перенесения на местность осей
сооружения и границ участка.
Для разработки
котлована необходимо согласно проекту разбить на местности от основных осей
проекцию контура его основания. Далее следует наметить бровки откосов, передать
на дно котлована проектную отметку и проверить планировку дна и откосов.
При разбивке в
натуру выносятся: для котлованов глубиной до 5 м – нижняя бровка, для
котлованов глубиной свыше 5 м – нижняя и верхняя бровки. Все построения
выполняются на уровне и с точностью теодолитных ходов.
Для разбивок
котлована в плане применяют электронный тахеометр. Высотные разбивки могут
выполняться как нивелиром, так и электронным тахеометром.
Наибольшая
крутизна откосов котлованов и траншей без креплений определяется специальными
расчетами по проекту производства земляных работ и зависит от свойств грунта,
его увлажнения и глубины котлована.
При зачистке дна и
откосов котлована осуществляется геодезический контроль над правильностью
выполнения работ.
Переборы грунта в
котлованах и траншеях ниже проектных отметок основания конструкций сверх
допусков, установленных проектом, не разрешаются.
Допустимые
отклонения дна выемок от проектных при черновой разработке определяются механизмом,
производящим работы и составляют для траншейных экскаваторов, экскаваторов с
гидравлическим приводом, бульдозеров и скреперов +10 см.
При окончательной
разработке грунта, отклонения отметок дна выемок в местах устройства
фундаментов и укладки конструкций, а также отклонение отметок спланированной
поверхности от проектных не должны превышать ±5 см.
Контроль
осуществляется непосредственными замерами высот дна выемок с числом контрольных
точек 10–15.
Контроль зачистки
дна котлована производится исполнительной съемкой.
Проще съемку
выполнить нивелированием по квадратам со сторонами 10×10 м. Плановое
положение контура котлована (верхняя бровка, нижняя бровка) определяется
непосредственными промерами от закрепленных осей, а высотное от реперов.
         В точках пересечения цифровых и
буквенных осей приведены отклонения отметок дна котлована от проектной отметки.
Кроме того, на схеме должны быть приведены данные планового положения нижней и
верхней бровок котлована.

Лекция
29
Геодезические работы при строительстве подземных
коммуникаций.
Виды подземных коммуникаций.
Инженерные коммуникации — это
линейные сооружения с технологическими устройствами на них, предназначенные
для транспортирования жидкостей, газов и передачи энергии. Их можно разделить
на две группы: подземные и надземные коммуникации. В качестве синонимов их
также называют инженерными сетями, а отдельные коммуникации — трассами или прокладками.
К подземным коммуникациям
относятся такие прокладки в грунте как трубопроводы, кабельные сети,
коллекторы.
Трубопроводы — это сети водопровода, канализации,
газоснабжения, теплофикации, водостока, дренажа, нефте- и газопроводы и
другие прокладки, предназначенные для транспортирования различного
содержимого по трубам.
Кабельные сети передают
электроэнергию. Они различаются по напряжению и назначению: сети высокого
напряжения, электрифицированного транспорта, уличного освещения; сети слабого
той (телефонные, радио и телевизионные). Сети состоят из кабелей прокладываемых
на глубине до 1 м, распределительных шкафов трансформаторов.
Коллекторы представляют собой подземные сооружения
круглого или прямоугольного сечения сравнительно большого размера (от 1,8 до
3,0 ). В них прокладывают одновременно трубопровод и кабели различного
назначения.
Водопровод обеспечивает
питьевые, хозяйственные, произведет венные и пожарные нужды и состоит из
водопроводных станций и водоразводящих сетей. Водоразводящая сеть делится на
магистральную и распределительную. Магистральная сеть (диаметры труб 400 — 900
мм) обеспечивает водой целые районы, а отходящая от неё распределительная сеть
подает воду к домам и промышленным предприятиям. Трубы этой сети имеют диаметр
200 — 400 мм, вводы в дома — 50 мм.
Канализация обеспечивает
удаление сточных и загрязненных вод на очистные сооружения и далее в ближайшие
водоемы. Канализационная сеть состоит из чугунных и железобетонных труб,
смотровых и перепадных колодцев, станций перекачки для пониженных частей застройки
и других сооружений. Диаметры труб колеблются от 150 до 400 мм.
Водостоками отводят дождевые и
талые воды, а также условно детые воды (от мытья и поливки улиц). Водосточная
сеть состоит из труб, дождеприемных и перепадных колодцев, выпусков в водоемы
и овраги. К водосточным колодцам присоединяют водосточные трубы зданий. Для
водосточной сети применяют асбоцементые и железобетонные трубы диаметром до 3,5
м.
Дренажи применяют для сбора
грунтовых вод. Состоят они из перфорированных бетонных, керамических,
асбоцементых труб диаметром до 200 мм.
Газопроводы служат для транспортирования
газа. Они подразделяются на магистральные (диаметр стальных труб до 1600 мм) и
распределительные. Газопроводы идут от станций и хранилищ в районы застройки по
проездам. От них отходят вводы в здания и сооружения. Глубина заложения от поверхности
этих сетей 0,8—1,2 м. На газопроводах устанавливают запорные краны,
конденсатосборники, нюхательные трубки, регуляторы давления и др.
Сети теплоснабжения
обеспечивают теплом и горячей водой жилые, общественные и промышленные здания.
Теплоснабжение бывает местным (от отдельных котельных) и централизованным (от
теплоэлектроцентралей), водяным и паровым. Сети теплоснабжения состоят из
металлических изолированных труб; задвижек, размещаемых в камерах; воздушных и
спускных кранов, конденсационных устройств, компенсаторов. Диаметр труб
достигает 400 мм. Под землей их прокладывают в железобетонных Пробах, а при
массовой плотной застройке трубы ведут прямо через подвалы зданий.
На незастроенных территориях
инженерные коммуникации представлены отдельными магистральными
трубопроводами, надземными и подземными линиями электропередач и связи. При
этом местоположение и назначение магистральных коммуникаций в большинстве случаев
определяется опознавательными столбами.
Различают исполнительную
съемку коммуникаций и съемку существующих коммуникаций. Исполнительная съемка
инженерных коммуникаций выполняется в процессе и по окончании строительства, но
до засыпки траншей подземных инженерных коммуникаций землёй.
Исполнительная съемка
инженерных коммуникаций содержит следующие виды работ:
подготовительные;
создание планово-высотной съемочной геодезической сети
(обоснования):
планово-высотная съемка элементов инженерных
коммуникаций с обмерами сооружений на них.
В дополнение к перечисленным
видам работ при исполнительной съемке в состав съемки существующих инженерных
коммуникаций входят рекогносцировка и обследование сооружений инженерных
коммуникаций, а также отыскивание местоположения скрытых подземных сетей.
По завершении полевых работ
выполняется комплекс вычислительных, графических и картосоставительских работ.
По завершении полевых и камеральных работ составляется технический отсчёт
(пояснительная записка), где приводятся фактически выполненные состав и объёмы
работ, технологические особенности съёмки на данной территории, характеристика
точности полученных планов или исполнительных чертежей.

Исполнительная съемка построенных подземных
коммуникаций.
Геодезические
работы, выполняемые при строительстве инженерных сетей, включают разбивочные
работы и исполнительную съемку.
Разбивочные
работы(вынос в натуру проектов)
выполняют, опираясь на пункты существующей геодезической сети. Если этих
пунктов недостаточно, сеть сгущают, дополняя ее пунктами разбивочной сети,
плановое положение которых определяют с помощью теодолитных ходов или засечек,
а высоты – проложением ходов технического нивелирования.
Вынос в натуру
точек проекта выполняют путем построения на местности разбивочных углов и
расстояний, связывающих положение проектных точек с пунктами разбивочной сети.
Расчет разбивочных углов и расстояний выполняют по координатам пунктов
разбивочной сети и проектными точками, как это показано в разд. 14. Исходные
данные для расчета берут из генерального плана и проекта подземных сетей.
Выносу на
местность подлежат места соединений и подключений коммуникаций, углы поворота,
камеры, колодцы, места пересечения с другими подземными сетями, а также
прямолинейные участки не реже чем через 100 м. Проектные точки закрепляют
штырями, кольями и т. п. Дополнительно их положение фиксируют
параллельными выносками или створными знаками за пределами полосы строительных
работ.
Вынос проектных
высотных отметок выполняют техническим нивелированием.
Исполнительная
съемка построенных подземных
коммуникаций выполняется до засыпки траншей и котлованов. Съемке подлежат
колодцы, камеры и смотровые люки, углы поворота, точки на прямолинейных
участках по оси подземной сети не реже чем через 50 м, места изменений уклонов
коммуникаций и диаметров труб, места присоединений и ответвлений.
Геодезической
основой исполнительной съемки служат пункты разбивочной сети. Для определения
планового положения объектов подземных сетей применяются традиционные методы
(полярный, перпендикуляров, угловых и линейных засечек, створов). Высоты точек,
подлежащих съемке, определяют техническим нивелированием.
Отчетным
документом о выполненной работе является акт исполнительной съемки, в состав
которого входят:
1.     топографический план в масштабе 1:500 с изображением
существующих и вновь построенных подземных коммуникаций в границах участка,
отведенного под строительство;
2.     продольный профиль по оси построенного подземного
сооружения;
3.     планы и разрезы колодцев (камер) с указанием диаметра
и материала труб, кабелей;
4.     каталог координат и высот снятых точек подземных
коммуникаций.

Лекция
30
Составление исполнительного генерального плана.
Виды, назначения и масштабы исполнительных генеральных
планов.
Строительным генеральным планом (стройгенпланом) называют план строительной
площадки, на котором нанесены строительные объекты, а также существующие здания
и сооружения, мобильные (инвентарные) здания, постоянные и временные дороги,
склады, сети канализации, водо- и энергоснабжения, подкрановые пути и места
стоянок монтажных кранов, площадки укрупнительной сборки конструкций и
технологического оборудования, стационарные и передвижные механизированные
установки и др.
Стройгенплан
предназначен для такой организации строительной площадки, которая обеспечила бы
необходимые условия для приемки и складирования конструкций, деталей и
материалов, безопасные условия работы строительных машин и механизированных
установок, бесперебойное снабжение объекта водой и энергетическими ресурсами, а
также создание нормальных бытовых условий для работающих.
Индустриализация
строительства и более совершенные методы его организации оказали влияние на
состав стройгенплана и позволили значительно сократить площади складов за счет
поставки материалов и изделий в контейнерах и монтажа конструкции с
транспортных средств.
Проектирование
строительных генеральных планов осуществляют исходя из условий, при которых
протяженность временных коммуникаций и путей перемещения материалов и
конструкций в пределах строительной площадки была бы минимальной, но при этом
достаточной для бесперебойного выполнения строительно-монтажных работ. При
размещении на стройгенплане временных бытовых и административных зданий следует
стремиться к максимальному сокращению пути следования работающих от этих зданий
до рабочих мест.
Различают
два вида строительных генеральных планов.
1. Строительный
генеральный план площадки строительства (фрагмент
общеплощадочного стройгенплана, рис. 9.1), на котором наносят проектируемые и
существующие здания и сооружения, территории для размещения на них мобильных
(инвентарных) зданий, постоянные и временные автомобильные и железные дороги
для доставки оборудования, конструкций, материалов, места установки башенных и
стреловых самоходных кранов, стационарных и временных механизированных
установок, а также инженерные сети, источники, обеспечивающие строительную
площадку электроэнергией, паром, горячей и холодной водой.
Общеплощадочный
строй-генплан разрабатывает проектная организация обычно в масштабе 1 :1000 или
1 :2000, в составе проекта организации строительства (ПОС). На особо сложные
объекты общеплощадочный стройген-план может быть разработан трестом
«Оргтехстрой» по заказу проектной организации.

Рис. 9.1. Фрагмент обшеплощадочного стройгенплана
(условные обозначения см. на рис. 9.2)

2. Строительный
генеральный план отдельного объекта (объектный стройгенплан), на
котором располагают проектируемые и существующие здания и сооружения, мобильные
(инвентарные) здания, постоянные и временные транспортные пути, пешеходные
переходы, инженерные коммуникации, башенные и стреловые самоходные краны, а
также площадки укрупнительной сборки конструкций и технологического
оборудования, приобъектные склады, необходимые для строительства данного
объекта. На объектном стройгенплане уточняют и детализируют решения, принятые
на общеплощадочном стройгенплане. На рис. 9.2 показан фрагмент стройгенплана
площадки строительства жилого дома. Объектный стройгенплан разрабатывает
генподрядная строительная организация или трест «Оргтехстрой» в составе проекта
производства работ (ППР) обычно в масштабе 1 : 200 или 1 : 500.

Рис. 9.2. Фрагмент
объектного стройгенплана
Так
как в процессе строительства меняется производственная ситуация,
общеплощадочный и объектный стройгенпланы также претерпевают изменения. Поэтому
в отдельных случаях стройгенплан составляют применительно к разным стадиям строительства.
Это происходит, когда проектируется строительство особо сложного объекта или
строительство осуществляется в специфических условиях (ограниченная территория,
развитая подземная часть здания при сложных гидрогеологических условиях,
производство работ в условиях вечной мерзлоты и др.). В этих случаях вначале
разрабатывают стройгенпланы для работ подготовительного периода и нулевого
цикла, а затем на период возведения надземной части здания.
Обмер зданий и сооружений.
Обмерные работы — это
целый комплекс мероприятий, направленных на установление точных размеров
строительных конструкций и их элементов. В качестве объектов обмерных работ
могут выступать внутренние помещения, здания в целом и даже инженерные
сооружения — мосты, эстакады, другие конструкции. Виды обмерных работ  Прежде
всего, обозначим направления деятельности, в рамках которых требуются обмерные
работы: при проектировании, реконструкции и ремонте зданий; для размещения в
помещении оборудования или мебели; для эффективной эксплуатации здания или
помещения; для учета площади в регистрирующих организациях; при расчете
стоимости строительных работ; при оценке стоимости недвижимости.
 Состав и объем обмерных
работ определяются поставленными задачами, видом технического обследования и
наличия первичных документов о соответствии и исполнительной документации на
объект. Обмер внутренних помещений (жилых и офисных помещений, торговых залов,
складов, цехов и т.д.) проводится в целях разработки или обновления
технического плана объекта в случаях введения его в эксплуатацию,
перепланировки, ремонта, сдачи в аренду и в ряде других ситуаций.
По результатам обмера
составляется обмерочный план, на котором указано положение несущих стен,
перегородок, оконных и дверных проемов, сантехнических приборов (если они
имеются), а также вычисленная общая площадь всего помещения и отдельных комнат.
При необходимости могут быть составлены чертежи вариантов перепланировки.
При обмерах строительных
конструкций (фасадов, фундаментов, лестничных площадок, кровель и др.)
производится общее определение их геометрических размеров, а также отдельных
архитектурных элементов — выступов, карнизов, парапетов и т.д. Замеры
параметров здания — самый объемный вид обмерных работ. В его ходе производят
измерение внешних и внутренних геометрических размеров объекта со вскрытием
закрытых конструкций в случае необходимости. По результатам таких работ
составляются следующие обмерочные чертежи: поэтажные планы всех этажей, включая
подвал и чердак; чертежи фасадов; чертежи отдельных узлов конструкции (в
объеме, согласованном с заказчиком); чертежи фундаментов, перегородок,
раскладки плит перекрытий; схемы сечений шурфов (при обследовании фундамента) и
др.
Вертикальная съемка.
Вертикальная съемка имеет
своей целью отображение на планах и картах естественного и искусственного
рельефов — совокупности неровностей земной поверхности. Один из способов
вертикальной съемки — геометрическое нивелирование. Кроме топографической
съемки в практике строительных работ часто возникает необходимость нивелирования
некоторых площадей, например при определении объемов земляных работ. Существует
два способа геометрического нивелирования поверхности: по квадратам и по
магистралям.
Нивелирование поверхности по
квадратам применяется на незастроенных территориях. При использовании этого
способа с помощью теодолита и мерной ленты или рулетки на местности разбивается
сетка квадратов. Вершины сетки квадратов закрепляются кольями, отрезками труб,
металлическими штырями и т.п. Размеры квадратов зависят от сложности рельефа и
сложности сооружения и могут быть 10, 20, 40 или 50 м.
При малых размерах сетки, если
позволяет рельеф участка местности, ее нивелирование осуществляется с одной
постановки инструмента (станции). При больших размерах сетки прокладывается
нивелирный ход, в который включается некоторое число вершин сетки квадратов,
высоты которых вычисляются в результате обработки хода и от которых затем можно
будет определить высоты всех остальных ее вершин.
При проложении нивелирного
хода может одновременно выполняться съемка сетки квадратов. Преимущество такой
организации работ заключается в более высокой производительности труда.
Недостаток же состоит в том, что при получении недопустимой невязки требуется
не только повторное проложение хода, но и повторное выполнение съемки
квадратов.

Рис. 11.9. Нивелирование
по квадратам
Рассмотрим в качестве примера
рис. 11.9. На нем изображен проложенный для определения высот сетки квадратов
разомкнутый ход технического нивелирования от Рп. 1 до Рп. 2, в который были
включены вершины квадратов, помеченные как А, В и С.
После камеральной обработки
нивелирного хода были получены высоты перечисленных точек А, В и С. После
этого выполнялась вертикальная съемка участка. Нивелир был установлен на
станции 1 и с него выполнена съемка вершин квадратов, помеченных малыми
залитыми кружками. Для этого была установлена рейка на вершину А и
взят отсчет а по ее черной стороне.
Поскольку высота точки А известна
(из обработки нивелирного хода), можно вычислить горизонт прибора ГП, = НА + а. Затем
на каждой доступной с данной станции вершине сетки квадратов (помечены залитым
кружком) устанавливается рейка и берется отсчет Ь по черной
стороне. Высота вершины вычисляется как разность //, = ГП, - Ьг Затем
был осуществлен переход на станцию 2 и выполнено определение высот вершин,
помеченных незалитыми кружками, после этого — переход на станцию 3 и т.д.
Пример нивелирования сетки
квадратов приводится в табл 11.1, где следует обратить внимание на то, что
задняя рейка устанавливается на точки, высоты которых известны. В данном
примере предполагается, что высота узла ГЗ сетки квадратов была определена
ранее.
На застроенной территории
нивелирование поверхности осуществляется по магистралям и поперечникам к ним. С
этой целью по магистральным линиям прокладываются совмещенные теодолитные и
нивелирные ходы и осуществляется их привязка к опорной сети.
Вопросы для самопроверки:

1. Какая
является документация для геодезических разбивок при земляных
работах?
2. Какие виды работ содержит исполнительная съемка
инженерных коммуникаций?
3.Как выполняют  разбивочные
работы (вынос в натуру проектов)?
4. Для чего предназначен
стройгенплан ?

Лекция
31
Съемка построенного здания и окружающей ситуации
различными способами со съемочной линии.
Наземная
съемка контуров ситуации и предметов местности относительно опорных пунктов и
линий выполняется разными способами. Пусть опорными точками являются А,
В, С, D, Е, F, G (рис1) — вершины сомкнутого
теодолитного хода, а также вершины Н и I —
диагонального хода В HI F.

Рис1.
Способ съемки ситуации
Способ
прямоугольных координат (перпендикуляров).
Определим положение характерной точки b бровки приречной
поймы. Для этого ближайшую к точке b опорную линию АВ примем
за ось абсцисс, а точку А — за начало оси. Опустим из
точки b перпендикуляр bа на линию АВ. Тогда
горизонтальные проложения отрезков Аа и ab явятся
абсциссой и ординатой точки b; ее строят на плане с помощью
циркуля-измерителя и поперечного масштаба.
Этот способ
применяют обычно при съемке вытянутых в длину контуров— водотоков, бровок,
оврагов, улиц, дорог и т. п. (см., например, точки с, d, е, f, g ручья).
Счет абсцисс ведется от начальной точки каждой опорной линии.
Способ полярных
координат (полярный). Определим
положение точки К — вершины угла поворота электролинии tKs. Примем
точку С за полюс, линию CD — заполярную ось.
Тогда полярными координатами точки К будут полярный
угол KCD и радиус-вектор СК. Полярный угол
измеряется теодолитом, радиус-вектор —
мерной лентой, рулеткой или дальномером.
Точка К строится на плане с помощью циркуля-измерителя и
транспортира.
Положение полюса
относительно опорных точек теодолитных ходов можно определить полярным
способом. Так, полярными координатами точки J (рис. XII.1)
являются полярный угол α и радиус-вектор GJ. Заметим,
что при съемке полярным способом характерных точек контура лесной поляны
(точки n, o, p, q, r) полярные углы на эти
точки отсчитывались от полярной оси JG по ходу часовой
стрелки.
Способ
биполярных координат (засечек).
Положение недоступной точки i выгодно определить угловой
засечкой с базиса АВ, измерив теодолитом в точках А и В углы BAi и ABi, прилежащие
к базису. Угол при определяемой точке не должен быть менее 40° и более 140°.
Точка i получится как вершина треугольника, построенного по
стороне и прилежащим к ней углам этого треугольника.
Другая
разновидность биполярного способа — линейная засечка, при которой измеряются
расстояния от конечных точек базиса до снимаемой точки. Так, точка К может
быть определена с базиса lт с помощью радиусов-векторов lК и тК, измеренных
рулеткой. Положение полюсов l и т на
линии CD определяется соответственно измеряемыми
абсциссами Сl и Ст. Точку К находят
на плане как вершину треугольника, построенного по трем сторонам.
Способ обхода. Пусть на участке имеется контур, который
затруднительно снять с помощью изложенных выше способов. Положение этого
контура можно определить, проложив по нему съемочный ход и привязав две точки
его к опорной сети.
Способ промеров с вехи на веху (способ створов). Проведем через
точки С и К линию до пересечения с линией DE в
точке k. Тогда определяемая точка К будет
находиться на местности в створе Ск — в вертикальной
плоскости, проходящей через точки С и k. Для
построения точки К на плане надо измерить на местности два
отрезка — Dk или Ек и СК или Кк. Способ
применяется в открытой ровной местности при наличии взаимной видимости между
точками С и к и D и Е.
В процессе съемки
ситуации на местности составляется от руки схематический чертеж - абрис.
Съемка рельефа
участка, расположенного в холмистой или горной местности, выполняется методом
тахеометрической или мензульной съемки. Съемка на станции ведется полярным
способом, причем положение снимаемых точек (пикетов, иначе реечных точек) в
плане и по высоте определяется направлением со станции на пикет, расстоянием и
превышением.         Пикеты располагают на всех характерных линиях и точках
рельефа — водораздельных, тальвегах, на вершине и у подошвы холмов, на дне и на
бровке котловин, в центральных точках седловин, на склонах — в точках перегиба
линии направления ската.
На равнинной
местности съемку рельефа обычно ведут следующим образом. В натуре разбивается
сетка квадратов или прямоугольников; отметки их вершин, а также плюсовых точек
определяются из геометрического нивелирования, после чего на основании отметок
проводятся горизонтали на плане.
Ведение абриса.
В ходе
тахеометрической съемки местности ведут абрис (нем. abriß – абрис,
краткое изложение) или кроки (фр. croquis – чертеж). Такой чертеж
составляют «на глаз» в довольно крупном масштабе. Абрис делают в журнале
тахеометрической съемки отдельно для каждой съемочной точки, причем направления
и расстояния наносят «на глаз» без соблюдения масштаба. На нем показывают
положение всех реечных точек, а также основные элементы местности: контуры угодий,
застройку, названия.
Абрис является
важным элементом тахеометрической съемки, поскольку позволяет воспроизводить
рельеф при создании топографического плана. Поэтому он должен содержать
основные формы рельефа в условных горизонталях с указанием направлений склонов
стрелками. При нанесении ситуации используются условные знаки и краткие
поясняющие надписи.
В отличие от
абрисов, ведущихся при теодолитной съемке, при тахеометрической съемке на
абрисе размеры не указывают (для ускорения процесса съемки). На абрис в
обязательном порядке проставляют номера съемочных и реечных точек. При этом
нумерация съемочных точек обоснования осуществляется римскими, а реечных точек
– арабскими цифрами (рис. 12) [7].
Нумерацию реечных
точек принимают сквозной для всей съемки, во избежание путаницы при камеральной
обработке, т. е. нумерация реечных точек продолжается на каждой последующей
съемочной точке (станции). Обычно, чтобы не спутать нумерацию реечных точек,
номер последней точки, взятой на каждой станции, каким-нибудь образом
отмечается в абрисе и полевом журнале. Нумерацию реечных точек необходимо все
время сверять, обязательно должна быть проведена проверка реечных точек,
кратных 10.
Станция, с которой
ведется съемка, принимается за центр диаграммы. Радиус, направленный вверх,
принимается за начальное направление, например, направление на следующую
станцию, от которого ведется отсчет горизонтальных углов.
Реечные точки
наносят с помощью полярных координат: расстояния отсчитывают по концентрическим
окружностям в принятом для диаграммы масштабе, а полярные углы – по градусному
кольцу (рис. 13) [11]. Точки на диаграмме, относящиеся к одним и тем же
контурам, соединяют; внутренняя поверхность контуров заполняется условными
знаками и пояснительными надписями. Проводят характерные линии рельефа,
стрелочками показывают направления скатов.°
Абрис удобно
представлять в виде круговой диаграммы, представляющей собой ряд
концентрических окружностей, определяющих удаление реечных точек от станции, и
радиусов, проведенных с одинаковым интервалом (через 10–30

Рис.
12. Абрис

Рис.
13. Абрис тахеометрической съемки
Для каждой станции
абрис составляют на отдельном листе.
Результаты всех
измерений по определению планово-высотного положения съемочных точек заносят в
специальный полевой журнал – журнал тахеометрической съемки, форма которого
зависит от применяемых в процессе съемки приборов. Пример такого журнала
представлен в табл. 3 [3]. Следует отметить, что, так как съемка в данном
случае производились с помощью электронного тахеометра, данные по нитяному
дальномеру, а также промежуточная информация по вертикальным углам в нем
отсутствуют.
После занесения в
журнал результатов измерений по съемочной точке приступают к съемке с данной
станции окружающих реечных точек, которые в связи с большим их числом удобно
фиксировать в специальной ведомости реечных точек (табл. 4) [10].
Запись измерений
на каждой съемочной точке обоснования ведут в следующем порядке.
В заголовке листа
записывают: номер съемочной точки, с которой осуществляется съемка
подробностей; высоту прибора; направление ориентирования (номер точки
съемочного обоснования, на которую ориентируется прибор); коэффициент
дальномера, если используется нитяной дальномер; значение места нуля,
определенное в начале каждого рабочего дня; отметку съемочной точки.
Заметим, что в
журнале тахеометрической съемки, ведомости и абрисе съемочные и реечные точки
обозначают одинаковыми номерами, что дает возможность ограничиваться в абрисе
только номерами и расположением точек, без приведения цифровых характеристик.
После наведения
трубы прибора на рейку, установленную в реечной точке, записывают высоту
наводки (при высоте наводки, равной высоте прибора, в соответствующую графу
заносят букву i); записывают дальномерный интервал (при
использовании нитяного дальномера) или наклонную дальность (при использовании
светодальномера); направив реечника на следующую точку, записывают отсчет по
вертикальному кругу (КЛ); записывают отсчет по лимбу горизонтального круга;
заносят реечную точку на абрис и записывают ее семантическую характеристику в
графу «Примечания».

Лекция
32
Геодезическое обеспечение строительства
Особенности
геодезических работ при строительстве промышленных зданий.
Промышленные предприятия
представляют собой комплекс сооружений, обеспечивающих производство и выпуск
определенной продукции. Входящие в его состав сооружения производственного
назначения называют промышленными. К ним
относятся: специализированные здания, в которых осуществляется определенный
технологический процесс; связанные с ними здания энергетических, силовых и
других установок; складские помещения, в том числе и механизированные;
подземные и надземные коммуникации и т.д.
По своему
объемно-планировочному и конструктивному решению промышленные здания отличаются
большим разнообразием, зависящим от назначения, последовательности операций
технологических процессов, расположения и габаритных размеров оборудования и
т.д.
Промышленные здания
проектируют одноэтажными и многоэтажными, однопролетными и многопролетными. По
конструкции они чаще всего каркасные, с несущими элементами перекрытий в виде
крупноразмерных балок или ферм. Как правило, промышленные здания оборудуются
грузоподъемными механизмами — мостовыми или козловыми кранами. Приведем
основные конструктивные элементы одноэтажного каркасного здания (рис. 21.1).
Колонны размещаются в
соответствии с сеткой продольных и поперечных разбивочных осей здания.
Расстояния между продольными осями называют пролетом,
а между поперечными — шагом колонн. Колонны
устанавливаются на фундаменты. Продольная связь колонн осуществляется с помощью
подстропильных ферм и фундаментных балок, поперечная связь — стропильными
фермами.
 Перекрытия и стены
возводятся из панелей. Опорой для оборудования мостового крана служат
подкрановые балки.
При возведении сооружений
промышленного предприятия выполняют большой объем геодезических работ. Для
выноса проекта в натуру строят разбивочную сеть. От пунктов разбивочной сети
выносят главные и основные оси зданий, сооружений, инженерных коммуникаций. При
детальной разбивке определяют положение отдельных элементов конструкций от
вынесенных и закрепленных основных осей.
Кроме того, выполняют
разбивки фундаментов, закладных и опорных частей для монтажа технологического
оборудования.
Особое место в процессе
строительства промышленного предприятия занимают геодезические работы при
монтаже технологического оборудования, обеспечивающего производственный
процесс. Методика и точность этих работ зависят от многих факторов, основными
из которых являются: форма, размеры и конструктивные особенности оборудования,
а также требования к взаимному положению их элементов.
Разбивочная основа, как
правило, создается в виде геодезической строительной сетки с длиной стороны
квадратов 100...200 м. Координатные оси сетки строго параллельны основным осям
сооружений. Строительная сетка проектируется на генеральном плане промышленного
предприятия таким образом, чтобы с учетом расположения всего комплекса зданий и
сооружений ее пункты в минимальной степени попадали в зону производства
строительных работ и не утрачивались в процессе строительства.
       Практика показывает, что даже при самом тщательном
планировании расположения пунктов строительной сетки значительная часть их в
процессе строительства утрачивается и для всех последующих видов работ их надо
восстанавливать либо создавать новое обоснование. Кроме того, технология построения
строительной сетки достаточно сложна и трудоемка.
Поскольку проектировщик
зданий, сооружений дает привязку, как правило, в прямоугольной системе
координат строительной сетки, то можно ее проектировать, но только на
генеральном плане. Геодезист же всегда может пересчитать координаты и
соответственно проектные привязки из строительной (данной проектировщиком)
системы в геодезическую: государственную или местную, применяемую в данном
районе строительства.
 Для этого на местности
должны быть вынесены и привязаны к геодезической системе координаты не менее
двух пунктов, местоположение которых соответствует каким-либо пунктам сетки на
генеральном плане. Это должно быть сделано с точностью, необходимой для
определения местоположения на местности всей строительной площадки, т. е.
традиционно.
Что касается геодезического
обоснования на местности, то оно может строиться с той же плотностью, что и
строительная сетка, но с таким расположением пунктов, которое обеспечило бы их
длительную сохранность и удобство выполнения всех видов геодезических работ.
Рассмотрим
несколько возможных технологических схем построения геодезического обоснования
на промышленных площадках.
В
первой из них на площадке строительства развивается геодезическая сеть в
традиционном виде путем последовательного ее сгущения до необходимой плотности
положения пунктов для выполнения разбивочных работ. Например, на территории
всей площадки и подходов к ней развивается сеть триангуляции или
полигонометрии, которая затем сгущается системой ходов полигонометрии
последующих разрядов.
При
этом пункты полигонометрии располагаются в местах, удобных для разбивки, и вне
зоны строительных работ. Такая технология оправдана и сегодня при наличии у
исполнителя только традиционных геодезических приборов: теодолитов, мерных
приборов и т.п., а также традиционных навыков выполнения работ. Не исключено
также, что для определенных условий такая технология может оказаться дешевле
других.

Лекция
33
Исходная документация и знаки для производства работ.

Исходно-разрешительная
  документация (ИРД)
  — термин, используемый для
  обозначения документации, оформляемой в соответствии со статьями 44 — 51
  Градостроительного кодекса РФ вплоть до получения разрешения на строительство
  (ст. 51 ГрКРФ), а также получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
  (ст. 55 ГрКРФ).

  Комплект документов по итогам
  согласования предпроектной проработки земельного участка, здания или
  сооружения, который является основанием для оформления разрешения на
  проведение градостроительной деятельности, называется исходно-разрешительной
  документацией.

          В
состав ИРД входят распорядительные документы (Постановления, Распоряжения),
разрешения, технические условия, материалы инженерных изысканий, согласования и
утверждения, а также иные документы, полученные от уполномоченных
государственных органов, и специализированных организаций для разработки,
согласования проектной документации и строительства объекта недвижимости.

          В
полный комплект исходно-разрешительной документации включаются различные
документы, которые отражают основные рекомендации и требования по размещению
объекта строительства на местности, определяют границы земельного участка,
технические и экономические показатели строительных объектов.
К этим документам
также относятся рекомендации и требования, которые были получены от различных
согласующих органов для выполнения проектирования. В исходно-разрешительных
условиях указываются возможности выполнения работ, которые учитывают
экологические и санитарно-гигиенические нормы расположения объекта,
предполагаемого назначения, особенности его использования, воздействия на
окружающую среду.

Как правило,
получение ИРД, необходимой для строительства, реконструкции, технического
перевооружения и капитального ремонта зданий и сооружений, происходит
параллельно с процессом их проектирования, и осуществляется инвестором
(застройщиком), правообладателем земли либо действующим в его интересах лицом,
называемым техническим заказчиком. Деятельность технического заказчика носит
название сопровождения проектов или, более полно, правового сопровождения
строительства зданий и сооружений, признанных на основании законодательства РФ
«капитальными».

В отличие от
проектной документации, ИРД не является продуктом творчества проектировщика, а,
следовательно, и предметом авторского права, выдаётся заявителю специальным
органом власти или уполномоченной организацией за фиксированную плату и в
обязательном порядке (при условии соблюдения всех нормативных требований).
  Случаи,
когда разрешение на строительство не требуется, закреплены в (п. 17 ст. 51
ГрКРФ).

          Разработка
материалов предпроектных проработок и оформление комплекта
исходно-разрешительной (ИРД) документации является начальной стадией
инвестиционного процесса, основанием, в котором определяются качественные
характеристики и финансово-экономические параметры будущего объекта недвижимости.
          Исходно-разрешительная документация (ИРД) для оформления
права на проектирование разрабатывается на основании утвержденной или
согласованной в установленном порядке предпроектной градостроительной
документации, в частности проекта планировки территории (ППТ).
          При отсутствии разработанной, утвержденной или согласованной в
установленном порядке градостроительной документации на территорию планируемого
строительства, Техническому заказчику необходимо организовать выполнение
архитектурных предпроектных проработок, подготовить и согласовать
градостроительное обоснование размещения объекта.

Таким образом,
можно получить следующее определение, для дальнейшего его использования в
договорах на проектирование, строительный подряд, выполнение функций Заказчика-Застройщика:

Исходно-разрешительная
документация (ИРД) –
документация, выдаваемая специальным органом власти или уполномоченной
организацией за фиксированную плату (при необходимости) и в обязательном
порядке (при условии соблюдения всех нормативных требований в отношении
проектной и рабочей документации) в процессе проектирования и строительства
Объекта, по запросу Застройщика (собственника или арендатора земельного
участка), либо действующему в его интересах юридическому лицу.

Точность
геодезических работ.
Весьма
важным при выполнении топографо-геодезических работ является обеспечение
необходимой их точности. При решении различных задач необходимая точность
геодезических работ будет различной.
При геологической съемке детальность исследований определяется
изучением одной точки (одного обнажения) на единице площади: при простом
геологическом строении – на 2 см2 карты; при
среднем геологическом строении
–
на 1 см2 и при сложном строении – на 0,5 см2. Определена инструктивными документами и предельная
погрешность в установлении геологической границы распространения определенных
свойств полезного ископаемого. Геологическая граница проводится посредине между
двумя обнажениями: при простом геологическом строении – 10 мм в масштабе
картографического материала; при среднем строении – 5 мм; при сложном – 2,5 мм.
Рассмотрим, какими составляющими будет определяться
погрешность геологической границы:
-погрешностью
положения предметов и контуров на карте, с помощью
которой
привязывают обнажения (m1, m2); для наиболее
важных контуров принимают m1 = m2 = 0,4 мм, для других – 0,6 мм;
-погрешностью привязки обнажений к контурам и
предметам, изображенным на карте (m3, m4); эти погрешности
принимают равными 0,2 мм;
-погрешностью
интерполяции при проведении геологической границы
(m5); при простом
геологическом строении m5 принимают равной 2,5 мм, при среднем – 1,25 мм, при
сложном – 0,62 мм.

Вопросы
для самопроверки:

1.Какие есть особенности геодезических работ при
строительстве промышленных зданий?
2. Какой выполняют объем геодезических работ при
возведении сооружений промышленного предприятия?
3.Что включается  в полный комплект
исходно-разрешительной документации?

Лекция
34
Определение крена сооружения.
Виды деформации и причины их возникновения. Задачи и организация
наблюдений.
Все сооружения
испытывают различного рода деформации, вызываемые конструктивными
особенностями, природными условиями и деятельностью человека.
Наблюдения за
деформациями зданий и сооружений начинают с момента их возведения и продолжают
в процессе эксплуатации. Они представляют собой комплекс измерительных и
описательных мероприятий по выявлению величин деформаций и причин их
возникновения.
По результатам
наблюдений проверяется правильность проектных расчетов, и выявляются закономерности,
позволяющие прогнозировать процесс деформации и своевременно предпринять меры
по ликвидации их последствий.
Для сложных и
ответственных сооружений наблюдения начинают одновременно с проектированием. На
площадке будущего строительства изучают влияние природных факторов и в этот же
период создают систему опорных знаков с тем, чтобы заранее определить степень
их устойчивости.
На каждом этапе
возведения или эксплуатации сооружения наблюдения за его деформациями
производят через определенные промежутки времени. Такие наблюдения, проводимые
по календарному плану, называются систематическими.
В случае появления
фактора, приводящего к резкому изменению обычного хода деформации (изменение
нагрузки на основании, температуры окружающей среды и самого сооружения, уровня
грунтовых вод, землетрясения и др.), выполняют срочные наблюдения.
Параллельно с
измерением деформаций для выявления причин их возникновения организуют
специальные наблюдения за изменением состояния и температуры грунтов и
подземных вод, температурой тела сооружения, метеорологических условий и т. п.
Ведется учет изменения строительной нагрузки и нагрузки от установленного
оборудования.
Для производства
наблюдений составляют специальный проект, который в общем случае включает в
себя:
- техническое задание на производство
работ;
- общие сведения о сооружении, природных
условиях и режиме его работы;
- схему размещения условных и
деформационных знаков;
- принципиальную схему наблюдений;
- расчет необходимой точности измерений;
- методы и средства измерений;
- рекомендации по методике обработки
результатов измерений и оценке состояния сооружения;
- календарный план (график) наблюдений;
- состав исполнителей, объемы работ и
смету
Виды деформации и причины их возникновения
Вследствие
конструктивных особенностей, природных условий деятельности человека сооружения
в целом и их отдельные элементы испытывают различного рода деформации.
В общем случае под
термином деформация понимают изменение формы объекта наблюдений. В
геодезической же практике принято рассматривать деформацию как изменение
положения объекта относительно какого-либо первоначального.
Под постоянным
давлением от массы сооружения грунты в основании его фундамента постепенно
уплотняются (сжимаются) и происходит смещение в вертикальной плоскости
или осадка сооружения. Кроме давления от собственной массы,
осадка сооружения может быть вызвана и другими причинами: карстовыми и
оползневыми явлениями, изменением уровня грунтовых вод, работой тяжелых
механизмов, движение транспорта, сейсмическими явлениями и т.п. При коренном
изменении структуры пористых и рыхлых грунтов происходит быстро протекающая во
времени деформация, называемая просадкой.
В том случае,
когда грунты под фундаментом сооружения сжимаются неодинаково или нагрузка на
грунт различная, осадка имеет неравномерный характер. Это приводит к другим
видам деформаций сооружений: горизонтальным смещениям, сдвигам, перекосам,
прогибам, которые внешне могут проявляться в виде трещин и даже разломов.
Смещение
сооружений в горизонтальной плоскости может быть вызвано боковым давлением
грунта, воды, ветра и т.п.
Высокие сооружения
башенного типа (дымовые трубы, телебашни и т.п.) испытывают кручение и изгиб,
вызываемые неравномерным солнечным нагревом или давлением ветра.
Для изучения
деформаций в характерных местах сооружения фиксируют точки и определяют
изменение их пространственного положения за выбранный промежуток времени. При
этом определенное положение и время принимают за начальные.
Для определения
абсолютных или полных осадок S фиксированных на сооружении точек периодически
определяют их отметки H относительно исходного репера, расположенного в стороне
от сооружения и принимаемого за неподвижный. Очевидно, чтобы определить осадку
точки на текущий момент времени относительно начала наблюдений, необходимо
вычислить разность отметок, полученных на эти моменты, т.е. S=Hтек-Hнач.
Аналогично можно вычислить осадку за время между предыдущим и последующим
периодами (циклами) наблюдений.
Средняя осадка Sср всего
сооружения или отдельных его частей вычисляется как среднее арифметическое из
суммы осадок всех n его точек, т.е. Sср=∑S/n. Одновременно со
средней осадкой для полноты общей характеристики указывают наибольшую Sнаиб и
наименьшую Sнаим осадки точек сооружений.
Неравномерность
осадки может быть определена по разности осадок ∆S каких-либо двух точек
1 и 2, т.е.∆S1,2=S2-S1.
Крен и наклон
сооружения определяют как разность осадок двух точек, расположенных на
противоположных краях сооружения, или его частей вдоль выбранной оси. Наклон в
направлении продольной оси называют завалом, а в направлении поперечной оси –
перекосом. Величина крена, отнесенная к расстоянию l между двумя точками 1 и 2,
называется относительным креном К. Вычисляется он по формуле K=(S2-S1)/l.
Горизонтальное
смещение q отдельной точки сооружения характеризуется разностью ее координат xтек,
yтек и xнач, yнач, полученных в текущем и
начальном циклах наблюдений. Положение осей координат, как правило, совпадает с
главными осями сооружения. Вычисляют смещения в общем случае по формулам qx=xтек-xнач;
qy=yтек-yнач. Аналогично можно вычислить
смещения между предыдущим и последующим циклами наблюдений. Горизонтальные
смещения определяют и по одной из осей координат.
Кручение
относительно вертикальной оси характерно в основном для сооружений башенного
типа. Оно определяется как изменение углового положения радиуса фиксированной
точки, проведенного из центра исследуемого горизонтального сечения.
Изменение величины
деформации за выбранный интервал времени характеризуется средней скоростью
деформации vср. Так, например, средняя скорость осадки исследуемой
точки за промежуток времени t между двумя циклами i и j измерений будет равна vср=(Sj-Si)/t
. Различают среднемесячную скорость, когда t выражается числом месяцев, и
среднегодовую, когда t – число лет, и т.д.
Наблюдения за
деформациями зданий и сооружений
Наблюдения за
осадками сооружений выполняют способами геометрического и тригонометрического
нивелирования, гидронивелирования, микронивелирования, а также фото- и
стереофотограмметрическим способами.
Наиболее широко
распространен способ геометрического нивелирования. Он
обладает рядом достоинств, делающих его практически универсальным. Это высокая
точность и быстрота измерений, простое и недорогое стандартное оборудование,
возможность выполнять измерения в сложных и стесненных условиях.
Способом
геометрического нивелирования можно определять разности высот точек,
расположенных на расстоянии 5 – 10 м, с ошибкой 0,05 – 0,1 мм, а на несколько сотен
метров – с ошибкой до 0,5 мм.
В зависимости от
требуемой точности определения осадок применяются различные классы
нивелирования. Так, например, при определении осадок бетонных плотин гидроузлов
применяют I и II классы, которые характеризуются средней квадратической ошибкой
измерения превышения на одной станции соответственно 0,3 и 0,4 мм. При
определении осадок промышленных и гражданских зданий чаше всего применяют II и
III классы, для которых средние квадратические ошибки измерения превышения на
станции соответственно равны 0,4 и 0,9 мм.
Отметки
деформационных точек и цикле измерений определяют относительно исходного
опорного репера. Отметку исходного репера чаше всего принимают условно,
например 100,000 м, но она постоянна на весь период наблюдений. Для передачи
отметки от исходного на все деформационные реперы разрабатывают специальную
схему (рис. 3).

Рис.3.
Схема нивелирных ходов для наблюдений за осадками ТЭЦ
При выполнении
измерений в зависимости от класса нивелирования применяют специальную методику
и соответствующие приборы. Так, при измерениях высокой точности используют
тщательно выверенные высокоточные нивелиры типа Н–05, штриховые инварные или
специальные малогабаритные рейки. Нивелир устанавливают строго посередине между
наблюдаемыми точками, отсчеты берут по основной и дополнительной шкалам реек.
Нивелирование
выполняют при двух горизонтах прибора, в прямом и обратном направлениях. Длина
визирного луча допускается до 25 м, его высота над поверхностью земли или пола
– не менее 0,5 м. Нивелирование производится только при достаточно отчетливых,
спокойных изображениях штрихов реек. Соблюдают и другие меры предосторожности,
обеспечивающие высокую точность работ.
Полученные
результаты тщательно обрабатывают: оценивают фактическую точность и сравнивают
ее с заданной, уравнивают, вычисляют отметки, а по разности их в циклах –
осадки, строят графики осадок и т.д.
Способ
тригонометрического нивелирования позволяет
определять осадки точек, расположенных на существенно разных высотах, в
труднодоступных местах. Такие случаи возникают при наблюдениях за высокими
зданиями, башнями, плотинами, при производстве измерений через препятствия.
Наиболее высокая
точность порядка 0,1 мм обеспечивается при коротких (до 100 м) лучах
визирования с применением высокоточных теодолитов типа 3Т2 и специальной
методики измерений, позволяющей измерять зенитные расстояния с ошибкой порядка
5». Кроме того, методика предусматривает однообразную во всех циклах установку
теодолита и его тщательное исследование, строгую вертикальность реек, выбор
времени и условий наблюдений для уменьшения влияния вертикальной рефракции и
ряд других мероприятий, направленных на ослабление действий различных
источников ошибок. Расстояния до определяемых точек должны измеряться с ошибкой
3 – 5 мм.
Гидронивелирование обеспечивает такую же точность, как и
геометрическое нивелирование, но применительно к наблюдениям за осадками
позволяет создавать стационарные автоматизированные системы с дистанционным
съемом информации.
При использовании
гидростатического нивелирования применяют различные системы, конструкция
которых зависит от условий проведения работ, требуемой точности и от способа
измерения положения уровня жидкости относительно отсчетных индексов
измерительных сосудов.
Основные типы геодезических знаков и их размещение.

Классификация
знаков
Для изучения
деформаций инженерных сооружений и земной поверхности применяются различные
геодезические знаки, конструкции которых зависят от назначения знака, места его
установки и способа закрепления, а также возможности его наблюдения. По
назначению геодезические знаки подразделяются на опорные, деформационные и вспомогательные,
которые, в свою очередь, могут быть плановыми, высотными или планово-высотными.

Знаки,
закрепляемые на большой глубине, называют глубинными, на
расстояниях от поверхности земли, больших, чем глубина промерзания грунта
– грунтовыми, устанавливаемые на поверхности сооружения или земли
– поверхностными.
Опорные
геодезические знаки
Данные знаки
служат для сохранения неизменными координат (плановых и высотных) на весь
период наблюдений за деформирующимися объектами, т.е. по ним производится
сравнение координат наблюдаемых точек в процессе периодических измерений. В
связи с этим и требования к установке и закреплению опорных знаков являются весьма
жесткими.
Обычно число
опорных знаков не менее трех, но для объектов, расположенных на больших
площадях, число опорных знаков может быть увеличено для обеспечения зачастую
высокой точности измерений. В некоторых случаях вблизи каждого из наблюдаемых сооружений
устанавливают отдельный грунтовый опорный знак. Большее число опорных знаков,
кроме того, позволяет выполнять оценку устойчивости исходной сети. При
обнаружении недопустимых смещений каких-либо опорных знаков за исходный
принимается наиболее устойчивый из остальных знаков.
Стабильность
положения знаков в плане и по высоте достигается выбором соответствующего места
их установки, в связи с этим размещают исходные знаки в местах, не подверженных
деформациям: на несмещаемых грунтах, вне зоны оползневых явлений,
вне зоны мульды сдвижения и т.п.
Установлено,
например, что влияние веса возводимого сооружения практически не сказывается на
расстоянии от сооружения, равном не менее половины глубины заложения
фундамента. Весьма надежным является закрепление опорных знаков в скальных
породах, к которым относятся метаморфические, изверженные и осадочные породы.
Глубинные опорные
знаки закрепляют, как правило, в коренных и скальных породах. При этом глубина
закладки глубинного знака может оказаться очень большой, достигающей десятков
метров.
Грунтовые опорные
знаки закрепляют на глубине не менее 0,5 м сезонного промерзания грунта в
данной местности, либо не менее 1 м ниже глубины сезонного оттаивания грунтов в
районах вечной мерзлоты.
Деформационные
знаки
Конструкции
деформационных знаков определяются их целевым назначением, способом крепления и
наблюдения. Эти знаки закладываются непосредственно на исследуемом объекте с
обеспечением жесткой связи с самим объектом. Располагают деформационные знаки
на характерных точках наблюдаемого объекта, в местах предположительно больших
деформаций. Важнейшим требованием к деформационному знаку является его
доступность для наблюдений, сохранность на период наблюдений.
Деформационные
знаки, как и опорные знаки, могут быть плановыми, высотными и
планово-высотными.
Вспомогательные
знаки
Вспомогательными
знаками закрепляют дополнительные опорные пункты, если по условиям невозможно
расположить основной опорный пункт рядом с сооружением. Данные знаки являются
связующими для передачи координат и высот от основных опорных пунктов на
систему деформационных знаков. Часто информация вспомогательных знаков является
важной для исследования состояния массива грунта вблизи сооружения, в связи с
чем целесообразно закладывать несколько вспомога-тельных знаков на разных
глубинах: от верхних слоев грунтов до границы промерзания (оттаивания) и далее
этой границы.
Вспомогательные
опорные знаки выполняют только грунтовыми, поскольку требования к их плановому
или высотному положению значительно ниже, чем к глубинным опорным знакам.
Плановые знаки
Плановые опорные
знаки предназначены для измерения горизонтальных смещений. Закрепление такого
знака должно обеспечивать его неподвижность в горизонтальной плоскости. Часто
конструкции плановых знаков предусматривают установку на них геодезических
приборов или специального геодезического оборудования (угломерных приборов и
приспособлений, визирных марок и т.п.).
 Существуют знаки
открытого и закрытого типа. Рабочую часть знака открытого типа располагают на высоте
от поверхности земли, удобной для наблюдений. Часто обеспечивают принудительное
центрирование геодезического прибора или визирной цели на таком знаке. Знаки
закрытого типа находятся практически на уровне земли или несколько ниже,
поэтому центрирование на таких знаках выполняют с помощью оптического центрира.
Для защиты знака от внешних воздействий рабочую штангу изолируют от грунта
обсадной трубой.
Плановые
деформационные знаки чаще всего представляют собой визирные марки, цели,
устанавливаемые или закрепляемые на сооружении. При использовании съемных
визирных целей плановый деформационный знак выполняют в виде втулки (гнезда), в
которую с помощью центрировочного приспособления устанавливают визирную цель,
либо непосредственно геодезический прибор.
Высотные знаки
Данные знаки
служат для сохранения исходной высоты, от которой определяют высоты
деформационных знаков в течение продолжительного времени. Высотные опорные
знаки изготавливают в виде столбов, труб, натянутых струн. Основание опорного
высотного знака закрепляют, в зависимости от его назначения, на какой-либо
глубине от поверхности земли.
Поскольку на знак,
находящийся в различных температурных условиях, может влиять трудно учитываемый
температурный режим, то часто высокоточные опорные высотные знаки изготавливают
из материала с весьма низким температурным коэффициентом расширения. Чаще всего
используют для этих целей инварную проволоку или инварные
стержни. Находят применение и биметаллические конструкции
компенсационного типа.
Геодезические знаки
для локальных наблюдений
Для локальных
наблюдений за деформациями (в относительной системе координат, либо
непосредственно для визуальной оценки деформаций) используют приспособления
(рис. 5), называемые маяками. Часто это гипсовые или алебастровые пластины
(плитки), рис. 5а, перекрывающие трещину (работают на разрыв). На
алебастровой плитке записывают дату установки (на рисунке показан разрыв
плитки, что говорит о продолжающемся процессе деформирования). Можно на маяк
нанести риски и раскрытие трещины измерять линейкой по изменению расстояния
между рисками.
В других случаях
(рис. 5 б) маяки располагают по разные стороны трещины (точки 1 и
2) с устройством приспособлений, позволяющих производить измерение раскрытия
трещины (с помощью миллиметровой линейки, штангенциркуля, микрометра,
индикатора часового типа и др.). Размещение вокруг трещины треугольника точек
(3, 4, 5) позволяет из линейных измерений определить движение точки 3
относительно точек 4 и 5 в плоскости установки, т.е. в двух взаимно перпендикулярных
установленных направлениях.

Щелемер –
устройство для измерения раскрытия трещины по одному, двум или трем
направлениям. Для определения линейных величин раскрытия трещин щелемер
снабжается шкалами и отсчетным индексом. Шкала и отсчетный индекс закрепляются
по разным сторонам трещины.
Лекция
35
Способы наблюдения за креном: координат, горизонтальных
углов, вертикального проектирования, высокоточного нивелирования.

Крен — вид деформации, свойственный сооружениям
башенного типа. Появление крена может быть вызвано как неравномерностью осадки
сооружения, так и изгибом и наклоном верхней его части из-за одностороннего
температурного нагрева и ветрового давления. В связи с этим полную информацию о
кренах и изгибах можно получить лишь по результатам совместных наблюдений за
положением фундамента и корпуса башенного сооружения.
В зависимости от
вида и высоты сооружения, технических требований и условий наблюдений для
определения крена применяют различные способы.
Наиболее просто
крен определяется с помощью отвеса или прибора вертикального проектирования
(оптического или лазерного). Этот способ применяется в основном при возведении
башенных сооружений, когда можно встать над его центром.
В сложных
условиях, особенно для сооружений большой высоты, для определения крена
применяют способы вертикального проектирования, координат, углов и др.
Так, в способе
вертикального проектирования с двух точек I и II (рис.
19.7), расположенных на взаимно перпендикулярных осях сооружения и на удалении
от него в полторы-две высоты, с помощью теодолита проектируют определяемую
верхнюю точку на некоторую плоскость в основании сооружения (цоколь, рейку,
палетку и т. п.). Зная расстояние S от теодолита до сооружения
и затем d - до его центра О, из наблюдений в
нескольких циклах, используя отсчеты b и Ь1 можно
вычислить составляющие крена и его направление.

Рис.
19.7. Схема наблюдений за креном башенного сооружения способом вертикального
проектирования.
В способе
координат вокруг сооружения на
расстоянии, равном полутора-двум его высотам, прокладывают замкнутый
полигонометрический ход и вычисляют в условной системе координаты его пунктов.
С этих пунктов через определенные промежутки времени прямой засечкой определяют
координаты точек на сооружении. По разностям координат в двух циклах наблюдений
находят составляющие крена по осям координат, полную величину крена и его
направление.
Способ
горизонтальных углов применяют,
если основание сооружения закрыто для наблюдений. При этом способе с опорных
пунктов, расположенных на взаимно перпендикулярных осях, периодически измеряют
углы между направлением на определяемую верхнюю точку и опорным направлением.
По величине изменения наблюдаемых углов и горизонтальному проложению до
наблюдаемой точки находят составляющие крена по осям и полную величину крена.
Для определения
величины крена по результатам нивелирования осадочных марок их должно быть не
менее трех на фундаменте или цокольной части сооружения. С этой же целью
применяют различного вида клинометры, представляющие собой накладные
высокоточные уровни с ценой деления до 5”.
Наблюдения за
трещинами обычно проводят в плоскости конструкций, на которых они появляются.
Для выявления
трещин применяют специальные маяки, которые представляют собой плитки из гипса,
алебастра и т. п. Маяк крепится к конструкции поперек трещины в наиболее
широком ее месте. Если через некоторое время трещина появляется на маяке, то
это указывает на активное развитие деформации.
В простейшем случае
ширину трещины измеряют линейкой. Применяют также специальные приборы:
деформометры, щелемеры, измерительные скобы.
Наблюдения за
оползнями выполняют различными геодезическими методами. В зависимости от вида и
активности оползня, направления и скорости его перемещения эти методы
подразделяют на четыре группы:
- осевые (одномерные), когда
смещения фиксированных на оползне точек определяют по отношению к заданной
линии или оси;
- плановые (двумерные), когда
смещения оползневых точек наблюдают по двум координатам в горизонтальной
плоскости;
- высотные — для определения
только вертикальных смещений;
- пространственные (трехмерные), когда
находят полное смещение точек в пространстве по трем координатам.
Осевые методы
применяют в тех случаях, когда направление движения оползня известно. К числу
осевых относят:
- метод расстояний (рис. 19.8, а),
заключающийся в измерении расстояний по прямой линии между знаками,
установленными вдоль движения оползня;

Рис.
19.8. Схемы наблюдений за оползнями.
- метод створов (рис. 19.8, б),
оборудованных в направлении, перпендикулярном движению оползня;
- лучевой метод (рис. 19.8, в),
заключающийся в определении смещения оползневой точки по изменению направления
визирного луча с исходного знака на оползневой.
К плановым
относятся методы прямых, обратных, линейных засечек, полигонометрии,
комбинированный метод, сочетающий измерение направлений, углов, расстояний и
отклонений от створов.
Высотные смещения
оползневых точек находят в основном методами геометрического и тригонометрического
нивелирования.
Для определения
пространственного смещения оползневых точек применяют фототеодолитную съемку.
Смещения
оползневых точек вычисляют по отношению к опорным знакам, располагаемым вне
оползневого участка. Число знаков, в том числе и оползневых, определяется из
соображений обеспечения качественной схемы измерений и выявления всех
характеристик происходящего процесса.
Наблюдения за
оползнями проводятся не реже одного раза в год. Периодичность корректируется в
зависимости от колебания скорости движения оползня: она должна увеличиваться в
периоды активизации и уменьшаться в период угасания.
Вопросы
для самопроверки

1.Что проверяется  по
результатам наблюдений проектных расчетов?
2. Какие есть виды
деформации и причины их возникновения?
3. Какие
существуют основные типы геодезических знаков и их размещение?
4. Для чего предназначены плановые опорные знаки измерения горизонтальных
смещений?
5. Какие есть способы наблюдения за креном?
6. Какими методами выполняют наблюдения за оползнями?

Лекция
36
Отклонения
отметок дна выемок от проектных в скальных н вечномерзлых грунтах при черновой
разработке.
Размеры
выемок по дну в натуре должны быть не менее установленных проектом.
Минимальная
ширина выемок должна быть не менее ширины конструкции +0,2 м с каждой стороны,
при необходимости передвижения людей в пазухе - не менее 0,6 м.
Отклонения
от проектного продольного уклона дна траншей, выемок с уклонами не должны
превышать ±0,0005.
Выемки
следует разрабатывать, как правило, до проектной отметки с сохранением
природного сложения грунтов основания.
Отклонения
отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций:
- при окончательной
разработке не должны превышать ±5 см;
На
устройство оснований под конструкции следует составлять акт освидетельствования
скрытых работ.
Не допускается:
- размыв, размягчение,
разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см.
Указания
по производству работ
СНиП 3.02.01-87 пп. 3.6-3.8, 3.11
Выемки
в грунтах, кроме валунных, скальных, следует разрабатывать, как правило, до
проектной отметки с сохранением природного слоя сложения грунтов основания,
разрешается разработка выемок в два этапа: черновая - с отклонениями,
приведенными в таблицах 1, 2, и окончательная (непосредственно перед
возведением конструкции).
Доработку
недоборов до проектной отметки следует производить с сохранением природного
сложения грунтов оснований.
Восполнение
переборов в местах устройства фундаментов и укладки конструкций должно быть
выполнено местным грунтом с уплотнением до плотности грунта естественного
сложения основания или малосжимаемым грунтом (модуль деформации не менее 20
МПа). В просадочных грунтах II типа не допускается применение дренирующего
грунта.
Наибольшую
крутизну откосов траншей, котлованов и других временных выемок, устраиваемых
без крепления в грунтах, находящихся выше уровня грунтовых вод, следует
принимать по таблице 3 (СНиП III-4-80*).
Технические требования
СНиП 3.02.01-87 пп. 4.15, 4.26
Содержание
мерзлых комьев для наружных пазух зданий и верхних зон траншей с уложенными
коммуникациями не должно быть более 20 % от общего объема.
Размер
твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев, не должен превышать 2/3 толщины
уплотненного слоя, но не более 30 см.
Гранулометрический
состав грунта должен соответствовать проекту (отклонения допускаются не более
чем в 20 % определений).
Средняя
по проверяемому участку плотность сухого грунта обратных засыпок должна быть не
ниже проектной (отклонения допускаются в значениях плотности ниже проектных на
0,06 г/см3 в отдельных определениях, но не более чем в 20 %
определений).
Не
допускается:
- содержание в
грунте древесины, гниющего или легкосжимаемого строительного мусора;
- наличие снега и
льда в обратных засыпках и их основаниях;
- содержание мерзлых
комьев для пазух внутри здания.
Указания по производству работ
СНиП 3.02.01-87 пп. 4.9-4.11, 4.15
Засыпку
траншей с уложенными трубопроводами следует производить в две стадии:
- на первой стадии
выполняется засыпка нижней зоны немерзлым грунтом, не содержащим твердых
включений размером свыше 1/10 диаметра асбестоцементных, пластмассовых,
керамических, железобетонных труб, на высоту 0,5 м над верхом трубы, а для
прочих труб - грунтом без включений размером свыше 1/4 их диаметра на высоту
0,2 м над верхом трубы с подбивкой пазух и послойным его уплотнением до
проектной плотности с обеих сторон трубы;
- на второй стадии
выполняется засыпка верхней зоны траншеи грунтом, не содержащим твердых
включений размером свыше диаметра трубы.
Засыпку
траншей с непроходными каналами следует производить в две стадии:
- нижняя зона на
высоту 0,2 м над верхом канала засыпается немерзлым фунтом, не содержащим
твердых включений размером свыше 1/4 высоты канала, но не более 20 см, с
послойным его уплотнением до проектной плотности с обеих сторон канала;
- верхняя зона
заполняется грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше 1/2 высоты
канала.
Обратная
засыпка траншей, на которые передается только собственный вес грунта, может
выполняться без уплотнения фунта, но с отсыпкой по трассе траншеи валика,
размеры которого должны определяться с учетом последующей естественной осадки
грунта.
Обратную
засыпку узких пазух при невозможности уплотнения фунта имеющимися средствами
следует выполнять малосжимаемыми грунтами (песком, щебнем) с проливкой водой.

Список
использованных источников

1.     Геодезическое
обеспечение строительства: Учебное пособие, А.Ю. Михайлов-  Инфра-Инженерия,
Москва-Вологда, 2017 -217с.

2.     Инженерная
геодезия: Учебник для вузов / Е.Б. Клюшин, М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев, В.Д.
Фельдман; Под. ред. Д.Ш. Михелева – 6-е издание, испр. – М. : Издательский
центр «Академия», 2011. – 280с.

3.     Практикум по
геодезии: Учебное пособие для вузов, Под ред. Г.Г. Поклада. – М.: Академический
проект; Трикеба, 2011. – 470с.

4.     СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве

5.     СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства

6.     СП 48.13330.2011 Организация строительства

Скачано с www.znanio.ru

file_name: Мдк 02 01 лекции 72 ч 2021.docx

alt: Рассмотрен Предметно-цикловой комиссией

alt: I рода. В связи с этим на генпланах и разбивочных чертежах или в специальных отдельных ведомостях даются координаты точек пересечения различных осей, углов зданий или…

alt: Плановые геодезические сети

alt: Высотные геодезические сети

alt: Лекция 3 Геодезические сети сгущения

alt: ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (справочное). ОБРАЗЕЦ

alt: Вопросы для самопроверки 1.

alt: ЮВ: r 2 ; ЮЗ: r 3 ; и СЗ: r 4 , где, например,

alt: Рис. 215. Способы перенесения проектных точек в натуру а - полярный, 6 - перпендикуляров, в – угловых засечек, г - линейных засечек, д - прокладкой…

alt: Полученные точки закрепляют.

alt: Вопросы для самопроверки 1.

alt: L – расстояние между рабочими отметками

alt: Способы выноса осей сооружений в натуру

alt: Обноска, ее устройство и назначение

alt: Окончание работ Работы по возведению нулевого цикла считаются законченными, если подземная часть содержит все необходимые инженерные сети, которые в дальнейшем позволят осуществить строительство наземной части…

alt: H д -- HMt тогда d0 = (НД, -

alt: Вынос основных осей на цоколь здания выполняется теодолитом, который тщательно устанавливают над одним из осевых пунктов и наводят пересечением нитей зрительной трубы на центр противоположного…

alt: Вопросы для самопроверки 1.

title: Курс лекций (геодезия) МДК 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства