I mars skulle vegen, som skal knyta vest og aust av byen, vera ferdig. Men den store regna i vinteren gjorde at entreprenørane ikkje kunne byrja å byggja ei bro over River Tone og Bridgwater og Taunton Canal. Richard Needs, frå Somerset County Council, sa at det hadde også møtt andre utfordringar under prosjektet. Han sa at arbeidet med å løfte ei eksisterende bro over Station Road måtte utsetast ettersom arbeidarane hadde funne at jordforståinga var mykare enn forventet. "Det er ikkje eit spørsmål om å flytta broen, det er å finna ut kva som er dei beste grunnleggane for den nye broen", sa Needs. "Som med alle byggeprosjekter er det vanskelege tider og det er glade tider... det endrar seg dag for dag, men generelt gjer vi gode framgang og vi kjem til slutt". Den 1,6 km lange vegen er utformad for å avleda trafikken rundt nord i byen og skal løpa frå Priory Bridge Road, over elva og kanalen, langs jernbanen til Staplegrove Road. Det er håpet at den nye vegen vil avleda trafikken bort frå sentrum og Priorswood Road og hjelpa til med å gjenoppbygga Firepool-området.
Ferdiggjertingsdatoen for ein ny veg i Taunton har vorte forsent.