福岡の新築分譲マンション「西武ハウス」マンション施工現場報告サイト|モントーレ香椎浜サーフタワーセンターコート
「モントーレ香椎浜サーフタワーセンターコート」　施工現場報告
担当澤木
アクセスありがとうございます。当マンションの竣工まで、毎月工事現場の状況を皆様にご報告させていただきます。
最新現場施工状況
2020/12/24
第２７回報告書　バルコニー／屋上　外装工事　３２階　内装工事　自走式立体駐車場工事　全景
過去の記事はこちら
2020/12/24
第２７回報告書　バルコニー／屋上　外装工事　３２階　内装工事　自走式立体駐車場工事　全景
2020/11/27
第２６回報告書　バルコニー／屋上　外装工事　２８階～３２階　内装工事　車寄せ、自転車置場、自走式立体駐車場工事　全景
2020/10/23
第２５回報告書　バルコニー　外装工事　２５階　内装工事　２８階～３２階　内装工事及び検査　駐車場　外構工事　全景
2020/09/29
第２４回報告書　ＰＨ１階躯体（ＰＨ２階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設　ＰＨ２階躯体（ＰＨＲ階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設　屋上アスファル防水工事　２６階　内装工事　２８階、３０階　内装工事及び検査　３１階　住戸間界壁工事　全景
2020/08/27
第２３回報告書　３１階躯体（３２階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設　３２階躯体（Ｒ階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設　２４階、２５階　内装工事　２７階、２８階　内装・断熱工事及び検査　２８階　住戸間界壁工事　全景
2020/07/29
第２２回報告書　２８階躯体（２９階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設　２９階躯体（３０階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設　３０階躯体（３１階床）　配筋工事／配筋検査／ＥＲＩ中間検査／コンクリート打設　１７階、２２階　内装工事　２５階　断熱工事及び検査　日本ＥＲＩ性能評価中間検査　２８階　外壁工事　全景
2020/06/25
第２１回報告書　２６階躯体（２７階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設　２７階躯体（２８階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設　１４階、２１階　内装工事及び検査　２２階　内装工事及び断熱検査　２３階　住戸間界壁工事　全景
2020/05/20
第２０回報告書　２３階躯体（２４階床）　配筋工事／配筋検査／ＥＲＩ中間検査／コンクリート打設　２４階躯体（２５階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設　２５階躯体（２６階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設　１３、１７階　内装工事及び検査　日本ＥＲＩ性能評価中間検査　１９階　断熱検査及び内装工事　２０、２１階　断熱工事及び界壁工事　全景
2020/04/21
第１９回報告書　２１階躯体（２２階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設　２２階躯体（２３階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設　７階、１３階　内装工事　１５～１８階　内装工事及び検査　全景
2020/03/24
第１８回報告書 １８階躯体（１９階床）　配筋検査 ／コンクリート打設　１９階躯体（２０階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設 ２０階躯体（２１階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設　６階　内装工事　１２～１５階　住戸間界壁工事及び検査　全景
2020/02/20
第１７回報告書　１７階躯体（１８階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設　1８階躯体（１９階床）　配筋工事　５、６階　内装工事　１１～１３階　内装工事及び検査　日本ＥＲＩ性能評価中間検査（内装下地前）　１３階　内装工事　全景
2020/01/23
第１６回報告書　１５階躯体（１６階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設　１６階躯体（１７階床）　配筋工事／配筋検査／ＥＲＩ中間検査／コンクリート打設　４～１１階　内装工事及び検査　１２階　住戸間界壁工事／断熱工事及び検査　全景
2019/12/20
第１５回報告書　１３階躯体（１４階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設　１４階躯体（１５階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設　２～９階　内装工事及び検査　９階　断熱工事及び検査　全景
2019/11/21
第１４回報告書　１０階躯体（１１階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設　１１階躯体（１２階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設　３、４階　内装工事　６階　断熱工事及び検査　日本ＥＲＩ性能評価中間検査（内装下地前）　７、８階　外壁及び住戸間界壁工事　全景
2019/10/24
第１３回報告書　８階躯体（９階床）　配筋工事／配筋検査　９階躯体（９階柱）　型枠工事　９階躯体（１０階床）　配筋工事／配筋検査／ＥＲＩ中間検査　２、３階　内装工事　４～６階　断熱工事及び検査　６、７階　外壁工事　全景
2019/09/20
第１２回報告書　６階躯体（７階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設　７階躯体（８階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設 ２、３階　断熱工事及び検査／日本ＥＲＩ性能評価中間検査（内装下地前）　３、４階　外壁工事　消防中間検査　全景
2019/08/21
第１１回報告書　４階躯体（５階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設　５階躯体（６階床）　配筋工事／配筋検査／コンクリート打設　２階　外壁及び住戸間界壁工事　全景
2019/07/25
第１０回報告書　２階躯体（３階床）　配筋検査／コンクリート打設　３階躯体（３階梁）　型枠工事　３階躯体（４階床）　配筋検査／コンクリート打設　全景
2019/06/21
第９回報告書　１階躯体（２階床）　配筋工事／配筋検査／ＥＲＩ中間検査／コンクリート打設　２階躯体（２階柱）　鉄筋工事／全景
2019/05/22
第８回報告書　１階床　配筋工事／１階床　配筋検査／１階床　コンクリート打設／１階柱　配筋工事／１階梁　型枠工事／全景
2019/05/16
第７回報告書　免震装置設置工事／１階床・梁　型枠工事／１階床・梁　配筋工事／全景
2019/05/16
第６回報告書　土工事／免震ピットスラブ　配筋工事／免震ピットスラブ　配筋検査／免震ピットスラブ　コンクリート打設／全景
2019/05/16
第５回報告書　杭頭補強工事／基礎・地中梁　配筋工事／基礎・地中梁　配筋検査／基礎・地中梁　コンクリート打設／全景
2019/05/07
第４回報告書　土工事／ゴミ置場工事／全景
2019/05/07
第３回報告書　土工事／山留工事／ゴミ置場工事／全景
2019/05/07
第２回報告書　杭工事／試験杭　支持地盤確認検査・建込状況／本杭　建込状況／全景
2019/05/07
第１回報告書　安全祈願祭／建物位置・杭芯確認検査
西武ハウス株式会社
〒810-0072
福岡市中央区長浜3丁目16番6号
TEL：092-718-0075
お問い合わせ
選ばれる理由
会社案内
代表者挨拶
表彰
広告紹介
西武ハウスの歴史
社会貢献活動/SDGs
流通物件
一戸建て
採用情報
先輩社員の声
人事からのメッセージ
エントリーフォーム
用地募集
よくある質問
プライバシーポリシー
サイトマップ
お問い合わせ
Copyright(c)SEIBUHOUSE Co.,Ltd. All rights Reseved.
ホーム
選ばれる理由
分譲マンション
流通物件
一戸建て
投資マンション
会社案内
代表者挨拶
表彰
広告紹介
西武ハウスの歴史
社会貢献活動/SDGs
採用情報
先輩社員の声
人事からのメッセージ
エントリーフォーム
用地募集
よくある質問
プライバシーポリシー
サイトマップ
お問い合わせ
