

[ ](<https://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2024/04/11/pista-bob-cortina-lavori-1.jpg>)

[ ](<https://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2024/04/11/cortina-5.jpg>)

[ ](<https://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2024/04/11/cortina-2.jpg>)

[ ](<https://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2024/04/11/cortina-6.jpg>)

[ ](<https://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2024/04/11/cortina-3.jpg>)

[ ](<https://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2024/04/11/cortina-4.jpg>)

[ ](<https://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2024/04/11/cortina-1.jpg>)

prev

next

#####  1 /7 

###### 

Sono **impressionanti** le immagini provenienti dal **cantiere** per la costruzione della **nuova pista da bob** di **Cortina** , l'opera per le **Olimpiadi** di **Milano-Cortina 2026** il cui costo complessivo (senza Iva) si aggirerà sui **124 milioni di euro**. Dopo [l’abbattimento dei **larici** **secolari**](<https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/02/21/milano-cortina-2026-iniziato-labbattimento-di-500-larici-nel-bosco-di-ronco-per-il-cantiere-della-pista-da-bob/7453814/>), che [tra gennaio e febbraio ha fatto inorridire tanti amanti della montagna](<https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/03/02/olimpiadi-il-bosco-distrutto-per-la-pista-da-bob-a-cortina-in-pochi-giorni-abbattuta-la-stessa-quantita-di-alberi-degli-ultimi-12-anni-foto/7465046/>), adesso siamo agli **sbancamenti** **terra** , preparazione per le **colate di cemento** che trasformeranno completamente il **bosco di Ronco** , ai piedi della Tofane. Sono trascorsi due mesi da quando il **19 febbraio** vi fu la consegna dell’area alla **Pizzarotti** di Parma, unica azienda italiana che ha accettato la sfida quasi impossibile di preparare in **13 mesi** la pista al grezzo, così da consentire il pre collaudo che comincerà (data indifferibile) il **15 marzo 2025**. L’impresa ha vinto l’appalto per i lavori da **82 milioni di euro** , con assegnazione del 30 per cento dell’importo al momento della stipula del contratto.

**AL RALLENTATORE -** Le attività vanno avanti al **rallentatore** , dichiara l’ **associazione** **Peraltrestrade**. Pizzarotti replica che non ci sono **ritardi** , anche se conferma una sfasamento rispetto al cronoprogramma originario. ­­­Il coordinamento delle associazioni ambientaliste ha organizzato per **sabato 13 aprile** una **manifestazione** a Cortina e diffuso una nota: “A parte una **recinzione** , nulla denota l'avanzamento dell'opera che non è ancora iniziata ed è ovvio dato che non è ancora pronto il **villaggio provvisorio** a **Socol** per i circa **200 operai** reclutati da Pizzarotti. Non ci sembra di rilevare quella **fretta** che i ristretti tempi esigerebbero, come sottolineato dal **Comitato Internazionale Olimpico** ”. Il rischio è che i lavori non servano a preparare la pista in tempo per le **Olimpiadi invernali** del **2026** , lasciando un’ **eredità imbarazzante** , inutile e **costosa**. “Ribadiamo il nostro ‘no’ all’assalto al territorio e denunciamo la scarsa trasparenza, il **grande impatto** sull' **ambiente** , la dubbia **eredità** positiva per i territori interessati. Buoni affari per qualcuno, certo, ma non per la montagna”. Da **Alleanza Verdi Sinistra** è arrivata una domanda provocatoria: “Il ministro **Matteo Salvini** , il governatore **Luca** **Zaia** e il presidente del Coni, **Giovanni** **Malagò** , vorrebbero avere la cortesia di dire cosa sta accadendo?”

**PIZZAROTTI: “TUTTO COME DA PROGRAMMA” -** La risposta ufficiale viene da Pizzarotti, secondo cui la **tempistica** è **rispettata**. Le attività concluse in due mesi sono: **bonifica** da ordigni bellici, **asportazione** delle **ceppaie** , demolizioni delle **strutture** **preesistenti** (bob bar, casa del custode, parco giochi per bambini), rilevamenti **topografici** tramite droni, recinzione, accessi e piste di cantiere. È la conferma che siamo appena ai **preliminari**. Infatti, “il monitoraggio ambientale” è solo avviato, mentre sono stati chiusi “i contratti per la fornitura di materiali e servizi: **acciaio** da cemento armato, **calcestruzzo** , carpenterie metalliche, attrezzature da cantiere, servizi di guardiania, topografia e laboratorio prove”. Anche qui, fasi propedeutiche. Le attività in corso? “Riguardano i **movimenti** **terra** , sia della pista da bob che della viabilità interferita, e i consolidamenti dei versanti tramite **micropali** e **pareti** **chiodate** , assegnate rispettivamente ai **subappaltatori** Brussi-Superbeton-De Pra e Dolomiti Rocce, primarie aziende della regione”. Inoltre, “sono in corso di **contrattualizzazione** le forniture della centrale di **refrigerazione** e dell'impianto di distribuzione del **glicole** all'interno del corpo pista”. Un altro **subappalto**.

**RITARDI NELLE LINEE DA SPOSTARE -** Pizzarotti ammette che “è previsto lo **spostamento** di una **linea di media tensione** e di una **cabina** **elettrica** : sono già stati eseguiti i rilievi e concordate con l’ente gestore le modalità operative”. Qui siamo già alle prime, importanti **criticità**. Prima di preparare le strade di cantiere e di cominciare le colate di cemento vanno risolte **sei “interferenze”**. Riguardano acqua, rete elettrica, telecomunicazioni, gas, fognature, illuminazione pubblica, fognature. Secondo Pizzarotti le attività sono in corso, ma dal cronoprogramma del progetto esecutivo dovrebbero essere tutte risolte **già entro il 14 aprile**. Il che non è avvenuto, considerando che lo spostamento della linea di media tensione non è nella fase operativa. Ma anche la **movimentazione** **terra** è in ritardo, così come l’inserimento di **micropali nel terreno** per fondamenta e sostegni delle **strade di servizio**.

**MOCK UP, DUE MESI DOPO -** Il “ **mock up** ” è un modello che va preparato per mostrare come saranno i **moduli in cemento** della **pista** , comprensivi delle **condutture** per creare il **ghiaccio** , per l’ **elettricità** e la **trasmissione dati**. Nel progetto esecutivo avrebbe dovuto essere costruito in **45 giorni** , entro il **30 marzo**. Tempo trascorso invano. Pizzarotti lo inserisce ora tra “le attività in programma”: “Nel mese di maggio verrà allestito il Mock Up e inizieranno i getti di pulizia e delle sottostrutture”. Inoltre, solo tra un mese verranno “stipulati i contratti relativi alle forniture di **elementi prefabbricati** e le altre opere impiantistiche”. È una **questione cruciale** perché la pista sarà fatta di **elementi costruiti altrove** e poi **posizionati** a Cortina, operazione che tratti dovrebbe cominciare già in estate, con una scansione mozzafiato **fino a gennaio 2025**. I lavori per le fondazioni dovrebbero cominciare il **15 aprile**. Ma che si navighi ancora a vista su aspetti progettuali importanti lo ha ammesso il commissario straordinario Fabio Saldini di Società Infrastrutture Milano Cortina, che ha visitato il cantiere assieme a Fondazione Milano Cortina e rappresentanti del Cio. “A metà __ maggio verrà presentato il mock-up, sarà quindi possibile osservare una simulazione reale della pista e, se necessario, perfezionarla rispettando le più stringenti norme in materia di sicurezza”.

**POCHI OPERAI -** Pizzarotti spiega che “ad oggi, lavorano in cantiere **circa 40 persone dell’impresa**. Nei momenti di picco, nel cantiere saranno occupati fino a **200** **operai**. Attualmente si lavora in un **solo turno** , una volta concluso l’iter per l’ottenimento dei permessi verrà attivato il secondo turno di lavoro”. Per recuperare tempo si era favoleggiato su doppi (o perfino tripli) turni. Evidentemente bisogna attendere, nonostante le **giornate lavorative** indicate nel progetto possano essere garantite solo con il **pieno utilizzo** della manodopera. Nel campo base a Socol, dopo la progettazione e i permessi, si lavora alle fondazioni superficiali dei monoblocchi. Stanno arrivando i **dormitori** degli operai, casette prefabbricate “per ospitare **112 persone** in una prima fase”. Poi si dovrà allestire la **mensa** , il club e il servizio lavanderia. Pizzarotti chiarisce: “Il campo sarà messo in funzione nel prossimo mese”. L’obiettivo delle 200 persone è ancora **lontano**.

**SCADENZE INDEROGABILI -** Al di là delle **rassicurazioni** di Pizzarotti, saranno i **quattro** **step** previsti a verificare se la pista sarà ultimata in tempo. Le date cruciali sono **30 giugno** , 31 ottobre, **31 gennaio** e **15 febbraio 2025**. Il Comitato Olimpico Internazionale vuole avere **certezze** sull’esito finale a giugno, visto che ha lasciato aperta **la soluzione B** , trovare un altro impianto **all’estero** per le gare di bob, slittino e skeleton delle **Olimpiadi invernali 2026** e dire addio a Cortina, per **incapacità** **realizzativa**.
  *[MASAF]: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
  *[ICQRF]: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Cortina, il rischio di un bosco devastato inutilmente: dopo 2 mesi lavori al rallentatore per la pista da bob. Criticità e scadenze per le Olimpiadi
Le foto più belle dell'aurora boreale in Italia e nel mondo: lo spettacolo innescato dalla tempesta solare immortalato negli scatti