Неопределенности и риски при проектировании и управлении разработкой газовых месторождений
В настоящее время управление рисками стало одной из важнейших функций управления организациями газовой отрасли. Рассмотренная в статье классификация рисков по источникам возникновения дает возможность оценить эффективность той или иной схемы управления рисками и инновационным проектом в целом. Разрабатываемое газовое месторождение является многоцелевой сложной системой однократного жизненного цикла с неопределенностями. Для систем такого типа весьма важно оценивать риски, разрабатывать и осуществлять мероприятия для их снижения, т.е. «управлять рисками». Оценка вероятности степени риска требует большого объема статистической информации, которая чаще всего отсутствует. В этом случае решение принимается в условиях неопределенности, при которой вероятности тех или иных исходов неизвестны. Управление рисками является частным случаем управления неопределенностями при принятии решений по проектированию и управлению функционированием систем, решающих слабоструктуризо-ванные проблемы. В статье приведен перечень видов неопределенностей, с которыми имеют дело специалисты по проектированию и управлению разработкой газовых месторождений. Предлагаются мероприятия по управлению рисками при освоении газовых месторождений. Приведены логические этапы управления рисками. Обращается внимание на значение стратегических и операционных рисков. Сделан вывод о необходимости расчета рисков на всех стадиях проектирования и эксплуатации месторождения и их обязательная оценка при выборе альтернативы в проектах разработки.