ОПТИМАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
Предлагается формализованное описание процесса получения оптимального графика выполнения проектных работ в виде задачи линейного целочисленного программирования. Особенностью задачи является большая размерность, а также учет различных моментов поступления проектов на выполнение и директивных сроков завершения их обслуживания