СОСТОЯНИЕ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ШАХТАХ АО "СУЭК-КУЗБАСС"
Шахты АО «СУЭК-Кузбасс» применяют систему разработки длинными столбами, которая характеризуется высокой производительностью. Недостаточная эффективность этой системы разработки объясняется необходимостью монтажных и демонтажных работ. Выполнение демонтажа оборудования часто связано с трудностями, приводящими к непредвиденному увеличению времени этого процесса, что соответственно, влечет за собой уменьшение экономической эффективности работы шахты. Установлено, что в период с 2011 по 2018 г. наблюдалось превышение нормативного времени демонтажных работ более чем на 900 дней. Статистический анализ не выявил зависимости между временем демонтажных работ и длиной лавы в рассматриваемом диапазоне от 230 до 300 м.