Недостатки метода освоенного объёма как ключевого инструмента оценки выполнения проектных работ
В статье рассматривается метод освоенного объёма (EVA) как ключевой инстру- мент оценки выполнения проектных работ. Анализируются основные показатели метода: плановый объём (PV, Planned Value), освоенный объём (EV, Earned Value), фактическая стоимость (AC, Actual Cost). Рассматривается геометрическое толкование метода, далее, с помощью графика временной динамики показателей объясняются несколько правил. На основе анализа двух методов признания доходов и расходов выводятся основные проблемы метода, и предлагается теоретический путь их решения.