ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ
ЦЕЛЬ. Обобщив имеющийся опыт, определить и обосновать перечень документов, требуемых для сдачи-приемки тепловых сетей в эксплуатацию, а также выявить недостатки процесса строительно-монтажных работ, по результатам анализа которых может быть составлен ряд предложений, направленных на совершенствование всего данного процесса. МЕТОДЫ. Анализ нормативных документов, обзор научных исследований в области документального обеспечения процесса строительства, составление перечня необходимых документов, находящихся на предприятии тепловых сетей по окончании строительно-монтажных работ и сдачи-приемки теплотрассы в эксплуатацию. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Ряд видов строительных работ должны оформляться актами освидетельствования скрытых работ, ссылки на которые приводятся в общем журнале и журналах сварочных, бетонных и антикоррозионных работ. Особое внимание должно обращаться на авторский надзор за строительством. Типичными замечаниями инженеров авторского надзора являются: непредоставление вышеупомянутых актов скрытых работ, несоответствие отдельных элементов заявленным в рабочей документации, нарушение технологии засыпки и последовательности проведения работ, смещения относительно вертикальных осей. В рамках этапа пуско-наладочных работ необходимо проводить, как минимум, четыре операции. После приемки участка тепловой сети предприятию должна быть передана исполнительная документация по договору, которая представляет собой технические акты и решения, исполнительные схемы, ведомости трубопроводов, арматуры и стыков. ВЫВОДЫ. Представленный список документов окажется полезным для теплоснабжающих организаций и организаций, специализирующихся на техническом надзоре. Выявлено несколько упущений при осуществлении строительно-монтажных работ, в числе которых загруженность начальника теплового района, игнорирование необходимости авторского надзора и непредоставление актов скрытых работ.