Рекомендации для службы застройщика (технического заказчика) по оптимизации ведения исполнительной документации с целью эффективной сдачи-приемки и ввода объекта в эксплуатацию
В данной статье рассматриваются проблемы ведения исполнительной документации (ИД), которые в дальнейшем негативным образом отражаются на этапе сдачи-приемки объекта и последующем вводе в эксплуатацию. Предложены рекомендации для службы технического заказчика по оптимизации контрольных функций за ходом ведения ИД и предварительной проработке исчерпывающего перечня ИД под каждый конкретный объект на основании проектной и рабочей документации. Продемонстрирован пример увязки предварительно разработанной ИД с календарным графиком производства работ. Подобный способ контроля за ведением ИД должен обеспечить положительный результат с наименьшим количеством замечаний при получении заключения о соответствии и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.