К вопросу о необходимости технико-экономической экспертизы расчетов трудоемкости и стоимости строительства кораблей
В соответствии с требованиями нормативно-технической документации проектная организация в ходе проектирования корабля должна выполнить расчеты трудоемкости и стоимости его постройки. Результаты этих расчетов берутся за основу при определении цены контракта на строительство головного корабля. Ошибки в определении цены негативным образом влияют на выполнение заданий гособоронзаказа, вплоть до их срыва. На обсуждение выносится вопрос о необходимости проведения специализированными организациями экспертиз расчетов трудоемкости и стоимости строительства кораблей, выполненных на стадии проектирования.