МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПО КРИТЕРИЮ ВРЕМЕНИ
Рассматривается математическая модель и оптимизация параметров решения задачи выбора оптимальной очередности возведения группы объектов с целью сокращения общего срока их строительства с использованием метода последовательного анализа вариантов.