Розробка та впровадження інформаційної системи управління проектами в будівельних компаніях
Рассмотрены ключевые вопросы, которые возникают перед генподрядными организациями на этапах подготовки и реализации проектов и их решение через прикладное использование специальных программных решений на базе современных информационных технологий, которые являются необъемлемой частью корпоративной системы управления проектами. Приведены результаты реализации дополнительных программных модулей в инвестиционно-строительных проектах на примере строительства отелей.