Требования к системе информационного сопровождения жизненного цикла морских нефтегазовых сооружений
В работе рассматривается реализация этапов жизненного цикла морских нефтегазовых сооружений в контексте возможностей современных информационных технологий. Приведены примеры программных продуктов для сопровождения жизненного цикла объектов морских нефтегазовых сооружений. Предъявлены основные требования к информационной модели сопровождения жизненного цикла для основных стадий: проектно-изыскательских работ, строительно-монтажным работам, стадиям эксплуатации и утилизации, позволяющим эффективно взаимодействовать участникам реализации проекта, систематизировать и формализовать набор данных по объекту и существующие информационные потоки, отслеживать коллизии и контролировать ход выполнения работ. Применение методов информационного моделирования обеспечивает своевременность, обоснованность и минимизацию ошибок инженерных и управленческих решений. Рассматриваемые в статье предложения построены в соответствии с опытом реализации крупных проектов и могут использоваться как методическое руководство для работы специалистов различного уровня управления, инструмент аналитической работы для системных инженеров, интеграторов, проводящих модернизацию и оптимизацию производственных процессов с использованием интегрированных корпоративных информационных систем.