Анализ финансирования при оптимальной последовательности квартальной застройки жилых домов
В проектах квартальной застройки жилых домов очереди строительства, как правило, не получают четкого структурного выражения, что приводит к увеличению общей продолжительности процесса. При рассмотрении методики графической оценки и анализе оптимальной последовательности квартальной застройки жилых домов можно определить не только оптимальную очередность возведения объектов при квартальной застройке в целях сокращения общей продолжительности строительства, но и оптимальное распределение финансовых ресурсов на всех его этапах. При квартальной застройке жилых домов может быть применен любой метод организации строительства - поточный, последовательный или параллельный. В статье рассмотрена методика расчета и построения комплексных графиков финансирования строительства квартальной застройки жилых домов при поточном методе организации строительства. Оптимальное финансовое планирование позволит строительному предприятию прогнозировать финансовое состояние на краткосрочном и долгосрочном периодах, оперативно и эффективно управлять имеющимися ресурсами и денежными потоками, а также существенно снизить риск финансовых затруднений и банкротства на всем протяжении осуществления квартальной застройки жилых домов.