title: 江西省瑞金市财政：四举措规范政府投资项目管理
text: 2021年11月29日 来源：江西省财政厅办公室
  科学合理论证。
  一是规范建设程序，做好项目前期论证工作。加强对工程建设可行性研究报告和设计概算的审查力度，项目单位在充分论证调研后，与周边地区的同类建设项目做横向比较，与市域内的同类项目做纵向比较，结合物价、人工等涨幅因素，根据市域实际情况和拟定建设项目的行业指标、相关标准编制可行性研究报告；组织相关部门和专家进行科学合理的论证，充分听取和采纳有效、合理的建议，优化项目设计，对初步设计深度不够的项目不予批复。二是建立健全项目设计论证、审核制度，各行业主管部门会同项目建设单位，通过招投标或建立资源库的方式择优选择设计单位，组织相关部门和专家进行科学合理的论证，优化设计方案；实行图纸审查制度，对设计方案和施工图设计进行严格的审查。三是建设单位做好前期数据采集及调研工作，通过对审计、财政部门历年审计和评审的工程预决算数据分析，并合理考虑物价涨幅、人工费和机械费的政策性调整因素，提出经济指标范围供设计单位参考，有效控制工程造价。
  严格预算评审。
  严格执行预算评审制度和最高限价审定制度，财政部门加强预算评审工作，以节约建设资金提高投资效益为本，掌握最新造价管理技术，动态管理及时更新主要建设材料、设备价格，建立县级材料信息库，有效地控制工程成本；进一步加强工作人员专业水平教育和职业道德建设，不断提高预算评审质量，避免预算漏项、减少暂定价项目，为建设单位编制预算和最高限价编审，进行造价控制提供积极有效保障。
  实行责任追究。
  对重点工程和重大项目纳入年度考核，加强监督检查，客观公正地进行测评，综合分析评价效益，包括经济效益、社会效益、环境效益等。严格实行绩效考核管理，将政府投资建设项目年度绩效考核结果报告党委、政府，作为组织部门选拔任用、调整干部的重要依据；做到奖惩分明，赏罚有度。对建设项目法人在项目决策、招投标、财务管理、工程造价、预算和决算、投资绩效等方面存在重大决策失误，管理混乱造成严重损失浪费以及建设过程中存在违法乱纪的问题，严格依法依规予以处理问责。
  强化项目审计。
  一是加大全过程跟踪审计力度，充分发挥审计机关在政府投资项目建设过程中的作用，实行全过程跟踪审计。加强对工程预算、最高限价、合同签订、隐蔽工程、设计变更、工程签证、索赔等项目的审计，加强审计监督和处理处罚力度。二是强化建设项目竣工决算审计，核实工程造价，做到工程量计算准确，进行认真的调查和实地勘察，摸清施工情况，熟悉施工图纸、工程变更签证及合同等有关材料，对工程决算进行逐项审查验证；综合单价计价准确，按照招标投标文件、工程定额及有关工程资料进行复核，审查综合单价的合理性、合法性，核实工程造价；材料价差认定准确，对施工单位竣工结算中的材料价差进行审核，对定额中和招标文件中无明确规定的材料价格，进行市场了解，并将了解情况与发包、承包双方对接；通过审计使虚增工程量、高估冒算等现象得到有效遏制，确保财政资金的真实性、合法性、效益性。
  