title: 迎风列阵 向上突破
text: 12月7日6时49分，随着风华号施工船将21号风机第三支叶片与轮毂在百米高空精准对接，汕头首个海上风电项目——大唐南澳勒门I海上风电项目35台风机全部吊装完成。在蔚蓝大海的掩映下，35台风机迎风列阵，为年底冲刺全容量并网目标打下了坚实的基础。
      汕头海风资源丰富、海况条件优越，发展海上风电具有得天独厚的优势，依托海上风力丰富资源，上海电气等海上风电装备龙头企业纷纷落户汕头，全产业链海上风电产业逐步形成规模。大唐南澳勒门I海上风电项目作为汕头首个开工建设的海上风电项目，其建设进展备受关注。
      该项目建成后，预计年发电量7.51亿度，产值5.65亿元；与相同发电量的常规燃煤火电机组相比，每年可节约标煤约24万吨，减少二氧化碳排放45万吨，对助力汕头坚定不移走“工业立市、产业强市”之路，促进能源结构升级，践行国家碳达峰、碳中和目标具有重要意义。
      时间回到6月。6月1日，南澳项目首根钢管桩开始沉桩作业，这是海上风电项目的基础工作，项目共计35根钢管桩，单桩最大自重约1525.12吨，最长桩长约100.65米，最大锤击深度为59.96米，采用我国自行设计和建造的亚洲最大打捞起重船“华天龙”进行作业。一直到11月10日22时24分，项目35根钢管桩沉桩工作全部安全顺利完成，并创造了单根钢管桩约18小时的最快沉桩纪录。
      项目自8月23日首台风机吊装完成，近千人的参建队伍历经60个“窗口期”的奋战，完成了风机吊装任务。为确保风机安装进程，汕头新能源公司采用一机一方案、一吊一总结的施工方式，加强施工组织设计、优化安装工艺，面对“圆规”“狮子山”等多个台风侵袭的情况，落实预警及避台方案，有效保障施工安全，同时最大限度利用“窗口期”，共展开3个吊装施工作业面，12艘施工船机投入项目建设，11月在仅有21天“窗口期”里吊装完成18台风机，并创造了单台风机48小时最快吊装纪录。
      文字：南方日报记者 余丹
      通讯员 史识
      图片：庞钧耀 余丹