title: 三明市人民政府办公室关于印发《2020年重点交通项目建设实施意见》的通知
text: 三明市人民政府办公室关于印发《2020年重点交通项目建设实施意见》的通知
              
              
              
  
  
  三明市人民政府办公室关于印发《2020年重点交通项目建设实施意见》的通知
  
  （明政办〔2020〕18号）
  
  各县（市、区）人民政府，市直有关单位：
  
  《2020年重点交通项目建设实施意见》已经市委市政府研究同意，现印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。
  
       三明市人民政府办公室
  
  2020年3月23日
  
  
  
  2020年重点交通项目建设实施意见
  
  
  
  为有效落实市委市政府“项目攻坚年”活动部署，切实加快一批重大交通基础设施项目建设，特制订本实施意见。
  
  
  一、工作目标
  
  围绕解决中心城市交通路网不够畅通便捷、促进闽西南互联互通路建设，加快实施一批重大交通基础设施项目，进一步明确项目建设时间表、路线图、责任人，配强项目班子，实行挂图作战，倒排时间进度，强化攻坚克难，重点保障、重点推进、重点突破，力争全年重点交通项目建设完成投资74.2亿元，实现建成一批、开工一批、完成前期一批的滚动发展态势。
  二、主要任务
  
  （一）5个高速公路重点项目
  
  1.1个续建项目--莆炎高速公路尤溪中仙至建宁里心段，项目全长185.5公里，总投资241.6亿元，设计行车速度100公里/小时。累计完成投资150.63亿元，占概算总投资的62.34%。2020年计划完成投资70亿元，确保明溪城关至建宁段（99.74公里）、尤溪中仙至大田广平段（61.19公里）具备通车条件，力争大田广平至三元莘口段（24.63公里）具备通车条件。
  
  2.1个新开工项目--武夷新区至沙县高速公路三明段，项目全长7.64公里，预计总投资10.8亿元，设计行车速度100公里/小时。正开展前期工作，计划年内开工建设。目前，工可报批前的所有前置工作、施工图审查已完成，已具备工可、初步设计和施工图设计批复的条件。2020年计划完成投资1亿元以上，力争2亿元，该项目与南平段协同步调加快建设。
  
  3.3个开展前期工作项目
  
  （1）大田广平至安溪官桥三明段，项目全长约52公里，预计总投资约60亿元，设计行车速度100公里/小时。目前，已完成路线方案的编制工作并经省高指审查，工程可行性研究报告已经省发改委审查，施工图设计已招标。力争年内完成工可审批及设计批复，具备开工条件。
  
  （2）明溪胡坊至三明岩前及小蕉互通工程，项目全长约26.5公里，预计总投资约27.5亿元，设计行车速度100公里/小时。目前，工可已审查，工可报批前的前置事项报批材料已准备，勘察设计和设计咨询的招投标工作完成。计划2020年争取完成项目前期工作，择机开工建设。
  
  （3）浦城经宁化至武平三明段，项目全长约87公里，预计总投资约90亿元，设计时速100公里/小时。目前，已完成路线方案和工可报告初稿的编制工作。2020年争取完成工可审查和工可前置条件的报批工作，开展项目设计招标。
  
  （二）5个市区路网重点项
  ......