En el presente trabajo se propone una metodología para evaluar un proyecto minero de cobre de largo plazo.
Dado esto, el planificador debe decidir cuándo es el momento adecuado (timing) para la explotación de cada bloque, de modo que el valor presente neto del proyecto sea maximizado.