ففي الوقت الذي أجري فيه ذلك التقييم، لم يستفد سوى ثلاثة بلدان (من بين البلدان الخمسة المستهدفة أصلاً) استفادة مباشرة من أنشطة البرنامج، كما أن نفقات الميزانية المسجلة بنسبة 50 في المائة لم تكن مطابقة للجدول الأصلي المحدد لتنفيذ المشروع؛ فمن بين النواتج السبعة المحددة في وثيقة المشروع الأصلية، لم يكن قد تم حتى وقت إجراء تقييم منتصف المدة إنجاز سوى ناتجين اثنين (اختيار البلدان المشمولة بالمشروع وإعداد التقرير الاستشاري) إنجازاً تاماً.