ويرجع الانحراف عن الجدول الزمني الذي كان مقررا إلى عدة عوامل، من بينها إضافة خيارات جديدة إلى المشروع مثل مقاومة التفجيرات والاستدامة، مما زاد من تعقيد المشروع، والتخطيط والجدول الزمني اللذين لم يراعيا مراعاة تامة تعقيدات صنع القرار في المنظمة، والتغييرات في قيادة المنظمة في وقت حاسم من المشروع، وعدم وجود قيادة رفيعة المستوى بسبب استقالة المدير التنفيذي.