وفيما يلي المسائل الرئيسية: '1` عدم الوضوح في خطة تنفيذ المشاريع مما يسهم في إيجاد صعوبات تنفيذية وتأخيرات في التشييد وتجاوزات في التكاليف؛ و '2` قلة استخدام نظام أطلس في الميدان، مما أدى إلى عدم دقة الإبلاغ عن النفقات؛ '3` أوجه الضعف التي تشوب إدارة ومراقبة ميزانيات المشاريع وحسابات السلف وتكبد النفقات، بما في ذلك عدم مراجعة الالتزامات أو أوامر الشراء غير المنجزة في نظام أطلس؛ و '4` الافتقار إلى هيكل موحد لمرتبات الموظفين في الميدان؛