وقد تسببت هذه العوامل في تأخيرات، بما في ذلك زيادة الوقت اللازم للانتهاء من اختيار مدير للإنشاءات، وزيادة الوقت اللازم لاتخاذ قرارات حاسمة مثل تحديد المكاتب التي ستنتقل إلى مكان الإيواء المؤقت، والزيادة في الوقت اللازم لإبرام عقود مسح الموقع وأعمال النقب اللازمة لتصميم المبنى المؤقت للمؤتمرات بطريقة سليمة، وفضلا عن ذلك، فإن العقد الذي أُبرم مع مدير الإنشاءات (نموذج أقصى سعر مضمون) لم تستخدمه المنظمة من قبل، واحتاجت الأحكام والشروط الواردة فيه المختصة بهذه الصناعة إلى مراجعات تقنية وقانونية ومالية مستفيضة حتى يمكن ضمان مصالح المنظمة على أفضل وجه.