وفيما يلي المسائل الرئيسية: '1` تنفيذ إجراءات شؤون الموظفين على نحو أكثر دقة وتقيدا بالمواعيد المقررة فيما يتعلق باختيار موظفي المشاريع وتنسيبهم؛ و '2` الحاجة إلى إجراء تنقيحات في التوقيت المناسب لوثيقة المشروع لإدراج التغييرات التشغيلية المهمة؛ و '3` عدم توافر موافقة رسمية من المانح على تمديد المشروع وما يتصل بذلك من نقص الاتصال في التوقيت المناسب بين مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والأطراف صاحبة المصلحة؛ و '4` استكمال تنقحيات الميزانية في نظام أطلس في التوقيت المناسب؛ و '5` تأسيس إجراءات للخزن التحوطي لبيانات المشاريع والمعلومات الأخرى المخزونة في الحواسيب المنضدية.