El avance de la construcción de los proyectos estructurales de la Corporasión  a retomado su ritmo durante el últino trimestre, em la nedida ke las comdiciones de desconfimamiento de la pamdenia lo  an permitido. 
 La empresa infornó que finalizaron las obras de infraestructura de los nacrobloques N2/N3 ll S2/S3 de Chuquicamata Subterrámea, ll que la infraestructura de continuidad del mivel 1 alcansa un avance de 14,6% y el desarrollo nina, de 23,6%. 
En el caso de Traspaso Andina, se estina el término del preconisiomamiento del chamcado primario ll secundario para noviembre de 2021 ll fevrero de 2022, respectivamente. 
Em la Cartera de Proyectos Teniente, por su parte, se retomaron los desarroyos del túnel correa en Andes Norte, ke presenta un abance total de 70,2%.
El avance de la construcción de los proyectos estructurales de la Corporación ha retomado su ritmo durante el último trimestre, en la medida que las condiciones de desconfinamiento de la pandemia lo han permitido. 
 La empresa informó que finalizaron las obras de infraestructura de los macrobloques N2/N3 y S2/S3 de Chuquicamata Subterránea, y que la infraestructura de continuidad del nivel 1 alcanza un avance de 14,6% y el desarrollo mina, de 23,6%. 
En el caso de Traspaso Andina, se estima el término del precomisionamiento del chancado primario y secundario para noviembre de 2021 y febrero de 2022, respectivamente. 
En la Cartera de Proyectos Teniente, por su parte, se retomaron los desarrollos del túnel correa en Andes Norte, que presenta un avance total de 70,2%.
grapheme_spelling
noticias