한국국제협력단외교부 민관협력사업 보조금 운영에 관한 세부규칙/제17조(사업변경)
제17조(사업변경)  ①  사업수행 중 현지 상황 및 정세 변화, 기후 등으로 인하여 사업변경이 불가피하다고 판단되는 경우, 파트너 기관은 협력단에 사업계획의 변경을 서면으로 신청하고, 협력단은 이를 검토하여 승인할 수 있다.   1. 사업내용 변경 : 산출물, 성과목표에 대한 변경 등,    2. 사업기간 연장 : 사업대상국의 불가피한 상황 등에 따른 사업 지연에 의한 사업기간 연장,    3. 예산 전용의 경우 다음 각 목에서 정한 바에 따른다. 개정 2017.04.19.,      가. 파트너 기관이 사업계획서상 각 보조비목 예산의 25% 범위내에서 동일한 보조비목 내 보조세목 간 예산을 변경하는 경우 자율적으로 변경하여 집행할 수 있다, 반기별 현황보고시 협력단에 이 사실을 통보하여야 한다. 단 협력단은 특정 보조세목의 과도한 전용을 방지하기 위해 사전승인을 요구할 수 있고, 구체적인 특정 세목은 사업연도별 협력단이 별도로 정하여 안내할 수 있다.  개정 2017.04.19.,      나. 파트너기관이 보조비목이나 보조세목을 신설하고자 하는 경우 및 보조비목 간 전용을 하고자 하는 경우에는 협력단의 사전 승인을 받아야 한다. 개정 2017.04.19.,      다. 파트너기관은 협력단과 협의 후 확정된 산출물 및 성과목표에 대한 하향 조정이 필요한 경우, 허용된 범위내의 자율적 예산 전용이라고 하더라도 협력단의 사전 승인을 받아야 한다.개정 2017.04.19.,    4. 삭제 2017.04.19.,    ② 본조 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우에는 협력단과 파트너기관 간 협의를 통해 변경약정을 체결하여야 한다.   1. 3개월 이상의 사업기간 변경,    2. 사업 대상지역 변경,    3. 사업재원을 분담하는 파트너 기관의 변경 및 추가,    4. 본 항 제3호 및 보조금 증감으로 인한 총 사업비 변경,    5. 기타 사업 약정 변경이 필요하다고 판단하는 경우   ③ 사업계획 변경 신청은 해당연도 종료일 1개월 전까지 하여야 한다.