국립공원공단 공사업무집행규칙/제20조(착공 및 공정보고)
제20조(착공 및 공정보고)  ① 계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 착공하여야 하며, 착공 시에는 다음 각 호의 서류가 포함된 착공신고서(별지 제2호서식)를 공사감독관을 경유하여 계약담당부서(발주기관)의 장에게 제출하여야 한다. ?개정 2022. 11. 24.  1. 「건설기술 진흥법」 등 관련 법령의 규정에 따른 현장대리인 지정신고서(별지 제3호서식)  2. 공사공정예정표  3. 안전·환경 및 품질관리계획서(별지 제4호·제4호의2서식)  4. 공정별 인력 및 장비투입계획서  5. 착공 전 현장사진(디지털 사진의 경우 파일 포함)  6. 기타 계약 담당직원이 지정한 사항   ② 계약담당직원은 공사의 규모·난이도·성격을 고려하여 착공일을 결정하되, 다음 각 호에서 정한 일자 이전의 날짜로 정하여서는 아니 된다. 다만, 재해복구 등 긴급하게 착공하여야 할 필요가 있는 공사계약 및 장기계속공사의 1차 계약 이후 연차계약의 경우에는 계약상대자와의 협의를 거쳐 다음 각 호에서 정한 일자 이전의 시점으로 착공일을 결정할 수 있다. ?신설 2022. 11. 24.  1. 추정가격이 10억원 미만인 경우: 계약체결일로부터 10일  2. 추정가격이 10억원 이상인 경우: 계약체결일로부터 20일   ③ 계약상대자는 계약의 이행 중에 설계변경 또는 기타 계약내용의 변경으로 인하여 제1항의 규정에 따라 제출한 서류의 변경이 필요한 때에는 관련서류를 변경하여 제출하여야 한다. ?개정 2022. 11. 24.   ④ 계약담당직원은 제1항 및 제3항의 규정에 따라 제출된 서류의 내용을 조정할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 계약상대자에게 이의 조정을 요구할 수 있다. ?개정 2022. 11. 24.   ⑤ 계약담당직원은 계약상대자로 하여금 월별로 수행한 공사에 대하여 다음 각 호의 사항을 명백히 하여 익월 14일까지 발주기관에 제출하게 할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 이에 응하여야 한다. ?개정 2022. 11. 24.  1. 월별 공정율 및 수행공사금액  2. 인력·장비 및 자재현황  3. 계약사항의 변경 및 계약금액의 조정내용  4. 공정상황을 나타내는 현장사진   ⑥ 사업총괄부서의 장은 필요 시 공사집행(감독)부서의 장에게 제5항의 월별공사내용을 공사월보(별지 제5호서식)로 작성·보고(통보)하게 할 수 있다. ?개정 2022. 11. 24.   ⑦ 계약담당직원은 공정이 지체되어 소정기한까지 공사가 준공될 수 없다고 인정할 경우에는 제5항의 규정에 따른 월별 현황과는 별도로 주간공정현황의 제출 등 공사추진에 필요한 조치를 계약상대자에게 지시할 수 있다. ?개정 2022. 11. 24.[제5항에서 이동 ?2022. 11. 24.]