국가철도공단 철도건설사업 VE 업무지침/제13조 (VE 절차 및 내용)
제13조 (VE 절차 및 내용)  ① VE는 준비단계((Pre-Study), 분석단계(VE Study), 실행단계(Post-Study)로 나누어 실시한다. 개정 2008.04.23., 2012.02.27.   ②  준비단계 에서는 VE의 실무반 구성, 대상 선정, 기간 결정, 사전교육 및 현장답사 수행, 토론회 계획수립, 사전정보분석, 관련자료의 수집 등을 하여야 한다. 개정 2008.04.23., 2008.07.01., 2012.02.27.   ③  분석단계 에서는 선정한 대상의 정보수집, 아이디어의 창출, 아이디어의 평가, 대안의 구체화, 제안서의 작성 및 발표를 하여야 한다. 개정 2008.04.23.  1. 분석단계에서 해당 사업의 설계자(책임기술자)로부터 대상에 대한 의견을 듣는 것을 원칙으로 한다. 신설 2008.04.23.  2. 대안의 구체화 및 제안서 작성은 안전성, 경관성, 내구성 및 기능을 손상하지 않는 범위 내에서 가능한 한 유지관리비 등을 포함시킨 생애주기비용의 관점에서 행한다. 단, 생애주기비용의 관점에서 설계VE가 불가능한 경우에는 건설사업비용의 관점에서 행한다. 신설 2008.04.23., 2013.11.08., 2018.07.11.  3. 당해 사업의 비용배분 및 기능분석을 명확히 할 수 있는 자료를 작성하여야 한다. 신설 2012.02.27.  4. 분석단계는 공단, 설계자와 VE실무반이 한 장소에 모여 토론회 형태로 수행되어야 한다. 신설 2012.02.27.   ④  실행단계 에서는 VE실무반장은 VE에 따른 비용절감액과 제2항과 제3항에 명시된 사항을 포함한 관련자료(외주VE시 별도의 보고서)를 VE주관부서장에게 제출하여야 한다. 신설 2008.04.23., 개정 2008.07.01., 2012.02.27., 2013.11.08., 2018.07.11.[제목개정 2008.04.23., 2013.11.08.]