국가철도공단 철도건설공사 사후평가 업무지침/제8조(철도건설공사 시행단계별 자료수집 및 관리)
제8조(철도건설공사 시행단계별 자료수집 및 관리)  ① 철도건설공사의 시행과정에 따라 건설공사를 시행한 경우 사업주관부서의장은 다음 각 호의 시행단계별 자료의 수집·관리 및 수행내용 작성 등을 하여야 한다.  1. 타당성조사단계    가. 예비타당성조사결과 및 타당성조사 결과    나. [별표3]의 타당성조사단계    다. 건설기술진흥법 시행규칙 제39조제1항의 건설공사 수요예측과 관련된 자료  2. 설계단계    가. 기본설계·실시설계의 설계도서 및 교통·환경영향평가 보고서, 공사비 증가 등에 대한 조치 관련 자료    나. [별표3]의 설계단계  3. 시공단계    가. 준공도서, 감리보고서, 민원관리대장, 총사업비 관련자료, 건설지 등    나. 일괄·대안입찰 공사의 추진성과    다. [별표3]의 시공단계   ② 사업주관부서의장은 [별표3]의 단계별 사후평가표를 단계별 용역 또는 시공 등이 완료된 후 60일 이내에 작성하고, 건설공사지원통합정보체계(건설사업정보포털시스템) 내의  건설공사 사후평가시스템 에 입력하여야 한다.   ③ 사업주관부서의장은 「국가재정법」 제50조에 의해 총사업비관리를 관리함에 있어서 제4조의 사후평가 대상이 되는 건설공사에 대해 수요예측재조사 및 타당성재조사가 시행되었을 경우 [별표8]의 수요예측재조사 또는 타당성재조사 수행관리 현황표를 수요예측재조사, 타당성재조사 시행 후 60일 이내에 작성하여야 한다.   ④ 사업주관부서의장은 원활한 사후평가의 수행을 위하여 제1항의 자료를 공단 EPMS(종합사업관리시스템)에 등록하여야 한다.