국가철도공단 철도건설사업 VE 업무지침/제9조 (VE시행 시기 및 횟수)
제9조 (VE시행 시기 및 횟수)  ① 설계VE는 설계초기 약 30% 공정단계(기술자문회의나 설계심의회의 시행 전)에 분야별로 별표 1을 참고하여 시행하며, 다음 각 호와 같은 횟수로 시행한다. 개정 2008.04.23., 2008.07.01., 2012.02.27., 2015.07.29., 2018.07.11.  1. 기본설계 및 실시설계 각각 1회 이상, 기본설계 및 실시설계를 1건의 용역으로 시행하는 경우는 구분 없이 1회 이상 신설 2012.02.27., 2018.07.11.  2. 일괄입찰공사의 경우 실시설계 적격자 선정 후에 실시설계 단계에서 1회 이상 신설 2012.02.27., 2015.07.29.  3. 민간투자사업의 경우 우선협상자 선정 후에 기본설계 단계 및 실시계획 승인 이전의 실시설계 단계에서 각각 1회 이상 신설 2012.02.27., 2015.07.29.  4. 기본설계기술제안입찰공사의 경우 입찰 전 기본설계, 실시설계적격자 선정 후 실시설계에 대하여 각각 1회 이상 실시하고, 실시설계기술제안입찰공사의 경우 입찰 전 기본설계 및 실시설계에 대하여 설계VE를 각각 1회 이상 실시 신설 2013.11.08., 2018.07.11.   ② 실시설계 완료 후 3년 이상 경과한 뒤 발주하는 건설공사의 경우 공사 발주 전에 VE를 시행하고, 그 결과를 반영한 수정설계로 발주하여야 한다. 신설 2008.04.23., 2012.02.27.   ③ 시공VE는 다음 각 호에서 정한 시기에 따라 시행한다. 신설 2012.02.27., 2013.11.08., 2017.04.03.  1. 제4조제1항제3호의 VE시행 대상공사는 공사 착수 후 120일 이내에 지역본부장이 주관하여 실시하고, 필요시 추가로 시행할 수 있다. 신설 2017.04.03., 개정 2018.07.11.  2. 제4조제1항제4호의 VE시행 대상공사는 설계변경심의위원회를 시행하기 전에 공단이나 시공자가 실시하며, 공단이 시행하는 경우는 철도건설사업 설계심사 업무지침에 의한 심사와 병행할 수 있다. 신설 2017.04.03.[제목개정 2008.04.23., 2012.02.27.]