국가철도공단 철도건설공사 사후평가 업무지침/제6조(사후평가의 내용)
제6조(사후평가의 내용) 사후평가 시 다음 각 호의 내용을 포함하여 실시하여야 한다.  1. 예상 공사비 및 공사기간과 실제소요된 공사비 및 공사기간의 비교·분석  2. 공사 기획 시 예측한 수요 및 기대효과와 공사 완료후의 실제수요 및 공사효과의 비교·분석  3. 당해 건설공사의 문제점과 향후 개선방안  4. 주민의 호응도 및 사용자 만족도  5. 건설공사 시행단계별 발생되는 건설정보의 내용 및 조치계획  6. 일괄입찰 및 대안입찰(이하 *일괄·대안입찰 이라 한다) 방식으로 수행한 경우 건설공사의 추진성과  7. 공사비, 공사기간, 효과 등 당해 건설공사에 대한 전반적인 평가, 당해 건설공사에 따른 주변 환경의 변화 및 영향, 재원조달의 타당성 등 기타 공단에서 필요하다고 인정하는 사항