국가철도공단 총사업비관리세부지침/제4조(조정계획 수립)
제4조(조정계획 수립)  ① 건설계획처장은 매년 12월말까지  사업주관부서장 으로부터 총사업비조정계획서(별지 1호 서식)를 제출받아 해당부서 인터페이스 종합회의 개최 및 종합하여 매년 초에 총사업비조정계획을 수립하여야 한다. ?개정 2008. 10. 21., 2009. 03. 06., 2011. 07. 11., 2012. 07. 24., 2014. 08. 25.   ② 사업관련부서장은 연간사업시행계획이 수립되는 즉시 다음 각 호의 사항을 고려하여 소관사업에 대한 총사업비조정계획을 사업주관부서장에게 제출하여야 하며, 사업주관부서장은 기획재정부 협의조정 항목과 중앙관서 자율조정 항목을 구분하여 건설계획처장에게 제출하여야 한다. ?신설 2007. 09. 12., 2009. 03. 06., 2011. 07. 11., 2012. 07. 24., 2014. 08. 25.  1. 다음년도 예산집행계획을 포함한 연간사업시행계획 ?신설 2007. 09. 12., 2009. 03. 06., 2012. 07. 24.  2. IPS에 의한 분야별 신규 발주일정 ?신설 2007. 09. 12.  3. 협의서류 작성기간, 내부검토, 대외기관 협의일정 등 ?신설 2007. 09. 12.   ③ 사업주관부서장은 제1항에 따라 수립된 총사업비조정계획의 변경사유가 발생한 때에는 지체 없이 건설계획처장에게 변경계획서를 제출하여야 한다. 개정 ?개정 2008. 10. 21., 2009. 03. 06., 2011. 07. 11., 2012. 07. 24., 2014. 08. 25.[제목개정 2007. 09. 12.]