국가철도공단 철도건설사업 VE 업무지침/제14조 (VE에 따른 제안의 내용)
제14조 (VE에 따른 제안의 내용)  ① VE실무반장은 VE를 시행하고 난 후 VE제안서(별지 제3호서식)와 다음 각 호의 내용이 포함된 서류를 작성하여 VE주관부서의 장에게 제출하여야 한다. 필요시 VE주관부서의 장은 다음 각 호의 내용을 설계 및 시공부서에 보완토록 요구할 수 있다. 개정 2008.07.01., 2012.02.27.  1. 제안서의 평가자료, 도면 또는 약도 도면, 수량 및 금액산출서 신설 2012.02.27.  2. 당초 설계와 제안된 설계와의 차이 설명, 각각의 장·단점, 기능이 변경된 경우 그 타당성, 변경에 의한 시설물의 성능에 미치는 영향 및 이와 관련된 객관적인 자료 신설 2012.02.27.  3. 제안이 채택된 경우에 변경된 설계기준 또는 시방서의 목록 신설 2012.02.27.  4. 공단이 제안을 채택하여 실시하는 경우 각각의 제안사항이 건설사업비에 미치는 분석자료 신설 2012.02.27.  5. 수정설계 비용, 시험 및 심사비용 등 제안을 채택할 경우 공단이 부담할 가능성이 있는 비용의 설명 및 견적 신설 2012.02.27.  6. 제안된 변경사항이 생애주기비용에 미치는 영향에 대한 예측 신설 2012.02.27.  7. 제안사항이 설계 또는 시공에 미치는 영향 신설 2012.02.27.  8. 기타 제안의 우수성을 판단하는데 필요한 자료 신설 2012.02.27.   ② 시공자가 시공단계에서 VE를 실시하고 그 결과 제안된 공법을 해당 공사에 사용하고자 하는 시공자는 별지 1-1호서식의 제안공법 사용신청서와 별지 2-1호서식의 공사비절감 제안서 및 다음 각 호의 서류를 작성하여 시공부서의 장에게 제출하여야 한다. 개정 2008.07.01., 2012.02.27.  1. 제1항 각 호의 내용이 포함된 VE보고서 신설 2012.02.27.  2. 개선제안공법에 대하여는 다음의 서류 (1) 전체공사 개요와 개선제안공법을 당초공법과 비교한 장·단점 (2) 개선제안공법 사용에 따른 구조적 안정성검토서, 세부공사계획, 품질 및 안전관리계획 (3) 계약서상의 공법과 개선제안공법의 세부공사비 내역비교 (4) 기타 개선제안공법사용을 판단하는데 필요한 자료 신설 2012.02.27., 개정 2018.07.11.   ③ VE주관부서의 장은 제1항에 의한 VE 제안서등을 워크샵 시행 후 7일 이내에 시행부서의 장에게 통보하여야 하며, 시공부서장은 제2항에 의한 제안서 등을 접수한 날부터 15일 이내에 별지 제4-1호서식의 제안공법 사용승인서를 작성하여 시공자에게 통보하여야 한다. 신설 2012.02.27., 2013.11.08., 2017.04.03.[본조신설 2008.04.23.][제목개정 2012.02.27.]