한국국제협력단 사업계획변경에 관한 지침/제6조(사업계획변경의 승인)
제6조(사업계획변경의 승인)  ① 개발조사 및 프로젝트형 사업계획변경 승인권자는 다음 각 호와 같다.  1. 외교부 승인사항    가. 사업취소    나. 총사업비 건별 100만불 이상의 증감    다. 총사업비 누적 20% 이상의 증감(착수년도 총사업비 기준)     라. 사업계획변경횟수 누적 4회 이상  2. 이사장 승인사항    가. 사업기간 변경    나. 사업명 변경    다. 총사업비 건별 100만불 미만의 증감    라. 총사업비 누적 20% 미만의 증감(착수년도 총사업비 기준)     마. 사업계획변경횟수 누적 4회 미만   ② 해외봉사단 및 국제개발협력 인재양성사업계획변경 승인권자는 다음 각 호와 같다.  1. 외교부 승인사항    가. 내역사업의 신설 및 폐지     나. 내역사업의 목표인원 변경    다. 내역사업의 사업명 변경    라. 내역사업의 사업기간 변경   2. 이사장 승인사항    가. 내역사업의 사업비 변경    나. 내역사업 내 프로그램의 신설 및 폐지    다. 내역사업 내 프로그램 목표인원 또는 사업비 20% 이상 증감    라. 내역사업 내 프로그램 사업명 변경    마. 내역사업 내 프로그램 사업기간 변경   ③ 국제기구협력사업, 글로벌연수사업, 민관협력사업 및 혁신적 개발협력프로그램의 내역사업 단위의 사업계획변경은 이사장이 승인한다. 단, 전략사업 등의 ‘신규사업 신설’에 대해서는 별도의 승인절차가 있는 경우 그에 따른다.