)の現場状況を、リアルタイムでご紹介します。解体工事も予定通り終わり本日は地盤調査です。平屋30坪の新築工事になりますがいよいよ本体工事が始まります。本日の検査で地盤改良の必要があれば改良から...改良不要であれば基礎工事からスタートです。9月7日着工予定でしたが長雨の影響で3日間も足止めでようやく基礎工事が始まっております。根切りからスタートです。順調に進み...少しの盛土をしてベースとなる捨てコンクリート打ちに今週は入ります。地盤調査で改良無しのお墨付きを頂けた訳ですが尚更基礎の強さは大事になりますのでこの時期の施工は非常に重要です。遅れてしまった工程スケジュールをせっせと挽回しなくては!!です。それにしても...広い土地です。解体工事が終わり本日は地盤調査が行われました。既存の建物が全て無くなってみると広いです。南面にある3本の木は抜かずに残します。新築が建ち上がりますと...ちょうどリビングルームからこの木達が見えてシンボルツリーとなります。地盤調査の結果次第でいよいよ本体の着工日が決定されます。天高2700...床材は無垢...タイルも各所に配置...外壁にも拘り...二世帯住宅で水回りは全て別...1階が3LDK...2階も3LDKと大きな建物です。