平成27年1月15日~平成28年12月28日2017年06月23日(金)平成29年5月末の進捗状況は下記のとおりです。出来高:39.4%トンネル掘削:369mインバートコンクリート:234m防水工(FILM):70m6月からは坑口前の仮設構台撤去を行います。99%工事も残すところ1ヶ月となりました。工事は11月末でほぼ完了し、坑口付近の排水構造物その他を残すのみとなっております。12月は竣工検査に向けてトンネル坑口付近の整地、および坑内を含めた場内整備・片付等を行っていきます。平成27年4月に工事を着手し、1年8ヶ月間近隣の皆様には大型車両の走行等でご迷惑をお掛けすることもございましたが、来月無事竣工を迎えることとなりました。長期間にわたり、ご理解ご協力をいただきましたことを心より感謝申し上げます。99%工事も残すところ1ヶ月となりました。工事は11月末でほぼ完了し、坑口付近の排水構造物その他を残すのみとなっております。12月は竣工検査に向けてトンネル坑口付近の整地、および坑内を含めた場内整備・片付等を行っていきます。平成27年4月に工事を着手し、1年8ヶ月間近隣の皆様には大型車両の走行等でご迷惑をお掛けすることもございましたが、来月無事竣工を迎えることとなりました。長期間にわたり、ご理解ご協力をいただきましたことを心より感謝申し上げます。96.9%工事も終盤を迎え、トンネル坑内では地下排水工の工事を行っております。覆工コンクリートは非常駐車帯箇所を含め完了し、セントル(移動式型枠)の解体を進めております。トンネルの下味野側坑口においては坑門工が完了し、ブロック積等が残っている状況です。その他は仮設備等の撤去・復旧が主ですが、年末の竣工に向け安全に留意し残る工事を進めてまいります。93.0%工事も終盤を迎え、トンネル坑内では地下排水工の工事を行っております。覆工コンクリートも非常駐車帯箇所等を残すのみとなり、10月末には完了の予定です。トンネルの下味野側坑口においては、坑門工の工事が始まり、これも10月末には完了の予定です。下味野側法面では坑口前河川の両側で法面工事を行っており、10月下旬に終わる見込みです。年末の竣工に向け安全に留意し、残る工事を進めてまいります。90.1%お蔭様をもちましてトンネルは8月5日に無事貫通し、併せて貫通式を執り行いました。インバート施工についてはわずかに残すのみとなっており、覆工コンクリートは、666mまで施工が進んでいる状況です。9月上旬からは、下味野側法面で法面工事を行っていきます。86.0%トンネル掘削におきましては残り7mとなり、貫通目前となりました。8月上旬に貫通式を執り行う予定です。出口側(下味野側)も貫通の準備が整い、貫通を待つのみです。トンネル貫通後の盆休み明けには、下味野側法面で法面工事を行っていきます。覆工コンクリートは、582mまで施工が進んでいる状況です。78.1%現在トンネル掘削を火薬を使用しながら進めております。H28.6月末現在760mトンネル掘削が進みました。7月中旬から補助工法を行いながら最も出口側の低土かぶり区間を掘削する予定です。トンネル貫通は8月上旬を予定しています。覆工コンクリートは424mまで施工が進んでいる状況です。67.9%現在トンネル掘削を火薬を使用しながら進めております。H28.5月末現在694mトンネル掘削が進みました。5月下旬から6月上旬にかけて補助工法を行いながら低土かぶり区間を掘削しています。覆工コンクリートは、トンネル全長の中央付近に位置する拡幅部の隣接箇所を施工しています。62.4%現在トンネル掘削を火薬を使用しながら進めております。H28.4末現在658mトンネル掘削が進みました。4月後半から5月前半にかけてGW休暇期間をはさみ、インバート施工も行います。覆工コンクリート、防水工の施工も併行して進めています。52.0%現在トンネル掘削を火薬を使用しながら進めております。H28.3末現在582mトンネル掘削が進みました。坑口部には発破の音を小さくするように防音扉を設置しました。45.9%全長822mの内539m掘削が完了しました。