(1日目)本日は、名古屋市内にある食品工場様の社員食堂の改修工事を行いました。工場の休日を利用して、2週に分けて工事を行います。1日目の今日は、来週に搬入据付する厨房機器用の給水配管と排水配管、ガス配管の移設工事を先行工事として行います。床を斫って排水配管を埋設したり、壁のボードを剥がして給水配管の増設やガス配管の移設工事を行います。壁内の配管が終わった時点で今日の作業は完了です。来週の午前中に壁面のステンレス貼りを行い、午後の厨房機器の搬入据付に備えます。この様な工事の場合、当社は給排水設備工事、ガス設備工事、厨房ステンレス貼り工事の施工管理として現場を納めさせて頂いています。