「家を建てようと思い立ってから、どれくらいで家が完成するのか?」を私の実例で紹介します。これから家を建てる方は是非参考にしてみてください。私の場合、家を建てるならやっぱり住宅展示場に行くのかな?と思い、展示場に行きました。これはスタートの行動としてはあまりオススメではないです。ネットで調べたりすれば良かったかなと今では反省。住宅展示場って、1件話を聞くだけでも2~3時間ぐらい使っちゃうのですが、その割に得られる情報が少ない、というか一方的なメーカーの宣伝だけなんですよね。その後ダイレクトメールや電話がかなり来ることになりました。仮に1月から情報収集をスタートしたと仮定してみます。1~2月:ネットで情報収集、住宅メーカーをの話を聞いたり、比較検討段階すでに書きましたが、この情報収集は結構時間がかかります。間取りを出してもらったりを数社と行うので、ある程度時間を見ておくと良いと思います。3~4月:絞り込んだ2~3社と話を進め、契約する会社を決める絞り込んだ数社と更に仕様、間取り、見積もりを比較し、1社に絞ります。濃密な打合せとなるので打ち合わせ時間も長引きがちでした。契約前に設計担当の方とも顔合わせしておくと安心です。この時点で1社と契約することになります。値段交渉等はここまでに終わらせておきましょう。5~6月:決めたメーカーと、構造や設備配置の打合せこのあたりでメーカーだと設計の方がガッツリ打合せに参加することになると思います。間取りや屋根などの構造物を決めていきます。これが終わると構造設備の発注契約となります。間取り、窓の位置もこれ以降はほとんど変更出来ないです。7~8月:内部設備を決めるここで内部の設備を決めていきます。キッチン、お風呂、トイレのメーカー見学をしました。LIXILとかTOTOとかを回って、キッチンのパネル色を決めたり、浴槽の形を決めました。その後、照明の位置、スイッチの位置、コンセントの位置決定。いわゆる楽しい時期と言われる期間ですが、決めることも多いので大変でした9~12月:基礎~完成~入居9月にはいよいよ基礎着工です。しつつも、ローンの支払も始まります。10月には上棟し、家がだんだん形になってきます。ここからはメーカーにも寄ると思いますが、ミサワホームの場合は2ヶ月後の11月末には完成、引き渡しでした。12月:引っ越し&入居いよいよ引っ越し、入居です。私は外構はじっくりやりたかったので、入居してから進めました。私の場合、こんな感じでした。ミサワホームだと、だいたい契約から入居までは7ヶ月ぐらいでした。工場生産の会社は完成までが早い傾向にあります。トヨタホームとかはもっと早いみたいですよ。ミサワホームの場合も契約後の完成は結構早い方かと思います。予定がギュウギュウに詰まります。見学に行ける会社(TOTOとかLIXIL)の数も絞る必要があります。あと、工場生産系のハウスメーカーは後からの修正は難しい傾向があるので、しっかりと検討してGoサインを出しましょう。メーカーよくある悩みのひとつ、「工務店と大手メーカー、どっちが良いの?」。今回はミサワホームの「SmartStyle」シリーズについて。...ミサワホームのパネル工法のデメリットミサワホームにすることのデメリットのご紹介です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。付いている欄は必須項目ですコメント名前メールアドレスウェブサイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。人気記事プロフィール40代の理系野郎。妻と女児&男児の4人家族です。職業は機械設計で、普段からユーザー目線にはこだわって日々仕事してます。理系視点の一風変わった切り口で紹介します。これから家を建てる方の参考になれば幸いです。