第18問について解説します。第18問ソフトウェア開発では、仕様の曖昧さなどが原因で工数オーバーとなるケースが散見される。開発規模の見積もりに関する記述として、最も適切なものはどれか。法では、開発工数は開発規模に比例することを仮定するとともに、さまざまな変動要因によって工数増加が発生することを加味している。法では、画面や帳票の数をもとに開発規模を計算するため、仕様書が完成する前の要件定義段階での見積もりは難しい。ごとに工数を積み上げて開発規模を見積もる方法である。ファンクション・ポイント法は、システムのファンクションごとにプログラマーのスキルを数値化した重みを付けて、プログラム・ステップ数を算出する。開発管理の見積りに関する問題です。まとめシートで以下の通り解説しています。それでは選択肢をみていきましょう。選択肢ア:その通りです。CoBRA法はコストを目的変数、規模や環境要因などを説明変数とし、それらの関係を定式化するパラメトリック法の1つで、見積り熟練者の経験、知識、勘を「コスト変動要因」として抽出し定量化した見積り方法です。よって、この選択肢は〇です。法は、ソフトウェアの行数に対して開発規模を見積もる方法です。選択肢の説明は、ファンクション・ポイント法に関するものです。よって、この選択肢は×です。LOC見積もりは、開発対象のソフトウェアの規模をソースコードの行数(LOC)で見積もる方式です。よって、この選択肢は×です。ファンクション・ポイント法は、ソフトウェアが持つ機能ごとに開発規模を見積もる方法です。機能ごとに見積りがわかるため、ユーザーの理解を得やすいのが特徴です。よって、この選択肢は×です。以上から、正解は選択肢アとなります。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。上に表示された文字を入力してください。一発合格まとめシート」著者によるブログです。「まとめシート」の知識を使った過去問解説や、「まとめシート」に関する情報を発信していきます。