)の現場状況を、リアルタイムでご紹介します。クロス打ち合わせコメントを残す栃木県総合リフォーム現場は木工事も大詰めです!!内壁材が施行されると、いよいよクロスが入り完成へと向かっていきます。本日は施主様とクロスの再確認をしましたが..皆さん完成を楽しみにしてくれております。築年数50年の旧家がまた新しい時に向かって建築武装し動き始めております。木工事コメントを残す栃木県総合リフォーム現場は..木工事の追い込みに入っております。それにしても..見事に生まれ変わっております!!一見新築ですね!!仮設住宅で暮らして頂いているお客様も日に日に進化して行く我が家を見て疲れの色も見せず笑顔で打合せをしてくれました。断熱工事コメントを残す栃木県総合リフォーム現場は本日は床の断熱材を入れなら下張り木工事が行われております。構造材の施工は終わり..ここからは木工事も一気に進んで行きます。来週には窓サッシも入り外壁工事も始まります。施主様と床材や建具の最終確認をさせて頂きいよいよ空間に装飾材が入ってきます。構造材木工事コメントを残す栃木県総合リフォーム現場は屋根の吹き替えが終わり室内では耐震補強を施しながらの新しい間取りに沿っての構造材木工事が行われております。スケルトン状態から始まっておりますが新しい柱や梁がどんどん施行されて..この建物は強い!!のオーラが出ております。雨が続いていますので早めに透水シートも掛けられて雨対策も行われております。新築建て替えの方が良いのでは..と施主様とは深く打合せ検討を繰り返しましたが..やはり建物と生きてきた歴史は捨てられない..との決断で始まったスケルトンからのリフォームであり着工前から今回は困難な建築になるな..の想像をして準備万端で臨みましたが..今のところ順調過ぎる位、順調です!!スタッフの皆さんのお陰です!!想像に想像をしないと..即トラブルに繋がる建築の仕事..気を抜かず念入りな想像をして11月末のお引渡しに一歩一歩歩みます。基礎補強工事コメントを残す栃木県総合リフォーム現場はスケルトン状態への解体工事も終わり先ずは基礎補強の為に差筋をしてベタ基礎工事が昨日完了しました。この後は構造体の補強に入ります。空間が完成すると表には出てこない部分になりますが..何よりも大事な施工になります。新築と違いリフォームの補強工事は困難ですが..この時期をしっかり施工し末長くお客様後家族が住める空間造りです!!この補強時期が終わると大工さん3人で一気に内装造りが始まります。天井壁解体コメントを残す栃木県総合リフォーム現場は解体工事2日目に入っております。天井や壁が解体されて..ほぼスケルトン状態にします。総勢6人での解体です。解体が終わると先ずは基礎補強の為に差筋工事が施されベタ基礎になります。解体工事コメントを残す栃木県総合リフォーム現場がいよいよ本体工事に入ろうとしております。外壁に絡んでいたテラス等を解体し建物本体との切り離しも終わり..来週足場が組まれて本体家屋の解体工事が始まります。本日は施主様と工程や建物内外装仕様の再確認をしました。施工中は8畳の仮設住宅を入れてましたのでこちらも生活空間として利用して頂きます。着工コメントを残す栃木県総合リフォーム現場が解体工事から着工しました。施主様とは打合せをさせて頂いておりましたがいよいよ始まりました。平屋造り40年の建物をリフォーム再生工事です!!今回は内外装総合リフォームになりますので施主様には敷地内に仮住いコンテナを搬入しまして..一気に母屋の解体工事をし基礎補強工事から始めます。約3か月半のロングなスケジュールになりますが段取り良く進めさせて頂きます。完成コメントを残す屋根の葺き替え完成です。ガルバ屋根...いーですねぇ。太陽光も再設置されて発電開始です。天候の不順で、予定よりも完成が延びましたが、工事期間中はありがとうございました。ガルバ・ベランダ防水工事コメントを残す真岡市では、屋根の葺き替えとベランダの防水工事が行われております。施主様宅では、ご覧のように太陽光が搭載されておりますので、先ずは太陽光を屋根から降ろす作業から始まります。瓦屋根から、ガルバニウム金属屋根になるので、かなり軽量化されますね。次に瓦を降ろし既存野地板に上貼りで下地のコンパネを貼り込んでいきます。屋根裏にコウモリが出入りしてしまい、糞害などにも困っておられたとのことでしたが...瓦を降ろした際に屋根の際にいたコウモリは全て飛び立っていきました。出入り口になっていた箇所は全て板金で塞いでいくので、今後は安心です。完成まで、もう間もなくです。