閉じる「いい家」の本シリーズ新「いい家」が欲しい。新・改訂版だから「いい家」を建てる。完了し、本日は指定確認検査機関による完了検査が行われています。当然ですが指摘事項等はなく、完了検査済証が発行されます。足場が解体され、建物全体が見えるようになりました。設置が完了しています。水まわり設備取付け洗濯機用給水栓やマルチシンクが取り付けられました。玄関の土間収納に可動棚が取り付けられました。向かって右側に土間収納があるので、玄関収納は圧迫感のない腰高の物を採用しています。和室の猫間障子が取り付けられました。畳はお引き渡し直前に敷きます。和室の天井はクロス仕上げです。内部ではクロス工事が進んでいます。2022年10月20日キッチン施工システムキッチンの設置工事が進んでいます。面材の色は『モナライトウッド』です。建物内部では階段が掛かりました。2022年10月11日サイディング工事サイディング工事が進み、シーリング材の施工で完了します。インペリアル』シルバーチタングレー色です。コーナー部材から施工しています。土台通気水切りサイディング工事に先行して、土台通気水切りが取り付けられています。サッシの色に合わせてシルバー色となっています。階段1~2階の階段を掛けています。2022年09月27日ユニットバス建物内部ではユニットバスの施工が完了しました。屋根工事(仕上げ材)屋根工事が完了しています。色はココナッツブラウンです。2022年09月10日センターダクトセンターダクトが設置されています。主たる換気と従たる冷暖房の給気経路となる、言わば『いい家』の大動脈です。遮音ボードの上に床材を張っています。遮音ボード2階の床に遮音ボードが張られています。測定の結果、今回はC値:0.2cm2/m2でした。大手住宅メーカーには出来ない手仕事の成果。本日は第三者の測定技能者による気密測定が行われています。壁の断熱工事が完了し、縦胴縁が取り付けられました。この胴縁の間が土台の通気水切りから屋根の棟換気へと続く、外部の通気層となります。断熱工事(外壁)二層目の断熱材施工が完了しました。断熱工事(外壁)一層目の断熱材と継ぎ目が重ならないようにして、二層目の断熱材が張られています。断熱工事(外壁)壁の断熱工事が進んでいます。目の断熱材を施工後、継ぎ目に気密テープを貼っています。本日は指定確認検査機関による金物検査が行われています。樹脂窓が取り付けられています。屋根の断熱工事が完了しました。小屋裏内部からの様子です。屋根工事(断熱材三層目)上垂木の間に三層目の断熱材『ミラネクストラムダ』を施工しています。屋根工事(気密テープ)二層目の断熱材の継目に気密テープが貼られました。続いて上垂木が掛けられます。屋根工事(断熱材下地合板)一層目の断熱材の上に下地合板が張られ、続いて二層目の断熱材を施工しています。屋根工事(断熱材一層目)下垂木が掛けられ、一層目の断熱材が施工されています。小屋裏内側からの様子です。今後は養生シートが張られ、次に全体が見られるのは数ヶ月先となります。無事に棟上げが完了しました。棟上げ一階の様子です。予定通り順調に進められています。棟上げ棟上げ作業が行われています。屋外の給排水管の先行配管が行われています。基礎保護モルタル基礎の断熱材にミラポリカMP工法を施工後、断熱材への追従性に優れた微弾性セメント系下地処理剤『カチオンミラクル』を塗っています。経た後、型枠が外されました。底盤面をコテで均し、コンクリートの打設が完了しました。基礎外周の立ち上がり部と底盤面のコンクリート一体打ちです。円柱形の独立基礎部分は翌日に型枠が組まれます。検査員による配筋検査が行われています。2022年07月09日ミラポリカフォーム型枠の内側に防蟻性断熱材『ミラポリカフォーム』が設置され、続いて配筋工事が進んでいます。基礎工事(防湿シート)基礎底盤面に防湿シートを敷き、外周部には型枠が設置されました。基礎工事(砕石地業)根切りに続いて砕石地業が行われています。ランマーでしっかりと突き固めます。基礎工事(根切り)根切りが進んでいます。地面からピョコっと出ているのが鋼管杭です。基礎工事(根切り)基礎工事が始まりました。建物外周部と地中梁の部分を掘削する『根切り』が行われています。基礎工事に先がけ、地鎮祭でお預かりしていた鎮物(しずめもの)を建物中央付近の土の中に納めます。地盤補強工事の次は、いよいよ建物本体工事が始まります。建物の位置や高さの基準となる仮設工作物(遣り方)を組みます。横田建設では、これを以って工期の起算日となります。