!HOMEたっちゃん日記2022年2月ブログ★新社屋建設工事!2022/02/22★新社屋建設工事!◎平成20年1月垢田町に事務所を構え「リフォームたつみ」を設立し今年で14年目を迎えました。お陰様で会社も順調に成長することが出来、平成24年に息子が合流、令和元年4月に法人化、同年7月には建設業の許可も取得しました。この様に順調に成長することが出来たのも一重に皆様方のお陰と心より感謝しています。昨年10月には正社員を一人迎い入れ、これまで賃貸で借りていた事務所も手狭になって来たこともあり、この度安岡町に土地を購入し新社屋を建設することになりました。2月9日に新社屋の上棟を行いましたので、これまでを紹介します。*新社屋の完成予想の外観です!!・1階が倉庫と作業場で2階が事務所となります。*2階事務所の内観です!!*新社屋の建設現場です!!*昨年の11月24日に中山神社の宮司さんをお招きし、地鎮祭を行いました。宮司さんが祭壇の準備をしています!!当社の関係者と記念撮影です!!*昨年の12月に地質調査を行いました。全体を等間隔で調査をします!!地下数mまで管を入れモニターで観察しています!!・地質調査も問題なく、予定通り工事を着工することになりました。*旧建物の基礎等の解体、撤去をします。旧建物の基礎を解体撤去します!!不要な浄化槽等も撤去し埋戻します!!*基礎工事。床掘りから下地整備後、鉄筋を組みます!!型枠を組みました!!土間部分に生コンを打設しました!!立上り基礎の型枠組み後、生コンを打設し型枠を解体し基礎の完成です!!*土台工事。基礎パッキンを下に敷き土台を施工します!!土台の施工が完了しました!!*棟上げ。1階部分の柱から建てます(角に通柱を建てています)!!胴差を施工します!!(上の足場から見る)1階の梁を施工します!!2階の床は根太レス工法なので縦方向にも梁を入れます!!2階の床下地の合板を施工します!!2階部分の柱を立てています!!桁を施工します!!小屋梁を施工します!!小屋梁の施工の完了です!!構造金物を取付けます!!小屋束、母屋を施工後屋根タル木を施工します!!作業の様子を下から見る!!野地板(合板)を施工します!!順次、野地板を施工します!!野地板の上に防水シート(ゴムアスファルトルーフィング)を敷きます!!防水シートの施工が完了しました!!筋交いを施工します!!設計図面に沿って必要な筋交い施工します!!構造金物を取付けます!!設計図面に沿って必要な金物を取付けます!!棟上げの完了です!!・応援の大工さんに来てもらい、以上の棟上げ作業を1日で完了しました。・これからは、当社が受けた仕事をやりながら5月末の完成を目指した作業を進めます。時々工事の進行状況を報告(ブログにアップ)します。Reserved.【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載を禁じます。