◆2019・9・13外構のRC塀も完成し、竣工写真の撮影を行いました。後日HP内にアップします。◆2019・5・31現場ではクリーニングが完了し調整・手直し工事を行っています。外構工事が残りますが、各検査を実施し間もなく引渡しとなります。2019・5・10外部足場が外れ、周辺の緑も濃くなり、自然とのコントラストが映える外観。内部は造作家具、キッチン等が設置されました。◆2019・4・26足場が外れて外装が露わになりました。ツートーンの外装と伸びやかな屋根のスカイラインによる構成。あと一ヶ月で完成となるので、内部は追い込み作業中です。◆2019・3・15現場では内装デザイン会議を実施しました。各種仕上げサンプルを準備し、全体をコーディネートしながら施主と協議して選定していきます。◆2019・3・8ダイニングキッチンを見る。建物内部はボード張りが進み、空間のスケールを感じ取れるようになりました。一段下がった天井が軒天と繋がり、伸びやかなスカイラインになりそうです。建物アプローチ空間も軒天が貼られました。外壁は、1階をタイル、2階は塗り壁で仕上げていきます。◆2019・2・18エントランスにスチール階段が設置されました。木製の踏板を載せて仕上げていきます。2階リビングにアルミ樹脂サッシと床暖房パネルが設置されました。サッシ間の柱は化粧柱で現しとなります。◆2019・1・26内部は間仕切壁下地ができあがり、各部屋のスケール感を感じれるようになりました。断熱工事、サッシ取り付け、設備工事等を進めています。外部は軒の出が1.5m跳ね出しているので、垂木の他に方杖材を入れて補強を行っています。◆2018・12・26現場では内外部の造作工事と屋根工事が進んでいます。長辺方向に約27mの屋根が伸びるダイナミックな形体です。屋根の上からも福島市街地が一望できます。2階のLDKからも同様の景色が望める計画です。施工中で今週末には大方のフレームができあがる予定です。2階からは福島の市街地を望むことができます。現場は基礎工事が完了しました。今月末から建方が始まります。工程に合わせて外装のデザイン会議を行いました。現物サンプルを並べて、総合的にコーディネートしながら進めていきます。アンカーボルト・セット立会い土台と基礎を緊結するアンカーボルトのセット立会いを行いました。現場ではミリ単位で調整中です。現場から見える吾妻山の山頂は雪化粧、現場付近の木々は紅葉が進んでいました。配筋検査に立会いました。今週末からコンクリート打設予定です。現地にて地縄を張り建物の配置を確認しました。その後、建物周囲との擦り付けを確認するために勾配に合わせて縄を張り、勾配に問題がないか確認を行いました。基礎工事が始まりました。地鎮祭ご家族お揃いの中で、無事に地鎮祭を執り行いました。準備整えて、まもなく基礎工事から着工します。福島市の郊外に計画中の住宅。自然豊かな森の中に、市街地の開放的な景色を望む住宅の計画です。»プロフィールAuthor:spazioSPAZIO建築設計事務所(スパジオ建築設計事務所)仙台の設計事務所です。ページこのブログをリンクに追加する。