閉じる「いい家」の本シリーズ新「いい家」が欲しい。新・改訂版だから「いい家」を建てる。土地の神様を祀り工事の無事を祈る地鎮祭を執り行いました。T様の奥様のご両親はここから歩いていける距離の場所に3年前、横田建設の家を建てられたI様。二世代続けてのご依頼は信頼の証☆身の引き締まる思いです。今回はこれを34本打ちます。ホームランで例えるとなかなかの長距離砲ですね。建物2階に相当する高さです。地盤改良工事が終わり、次は根切りです。地中梁や基礎の外周りに沿って土を削り取っていきます。根切り底面からピョコっと出ているのが鋼管杭の頭です。この杭たちが基礎の下からシッカリと建物を支えます。根切りに続いて次は砕石敷き。砕石を敷き詰めたあと、ランマーで突き固めます。地業ランマーで砕石を突き固めていくと、横田建設の基礎工事ではお馴染みの板チョコ状になります。捨てコンクリート砕石の転圧が終わると、床下の防湿シートを敷きます。次に捨てコンクリートの打設。この後は基礎外周部の型枠を設置していきます。型枠に沿って、防蟻性断熱材『ミラポリカフォーム』を施工しました。2016年09月22日アンカーボルトアンカーボルトも所定の位置に設置し、次の工程は配筋検査の後に行われます。配筋検査が終わると、内側の型枠を設置します。秋の長雨が続いていますが天候を考慮しつつ、いよいよコンクリート打設です。横田建設の基礎はずっと前から一体打ち。職人さんも慣れたものです。基礎外周部のコンクリート打設が完了しました。独立基礎(円柱型)は後日です。コンクリートも打設され、養生期間に入ります。床下の換気を妨げないように円柱型をしている独立基礎。その型枠が外されました。終わり、基礎外周部の型枠を外すと、次はミラポリカMP工法。基礎の外周部に樹脂モルタルの下塗り、養生をして基礎が完成しました。土台敷き土台敷きの様子。次はいよいよ上棟です。絶好の天気に恵まれ、無事に上棟できました。上棟ご両親の家に続いて、ご家族で2棟目の横田建設の家の棟上げです。断熱工事(一層目)棟上げ後、最初に行うのは屋根工事。母屋に下垂木を掛け、一層目の断熱材を張っていきます。断熱工事(二層目)続いて二層目の断熱材を張り、継ぎ目に気密テープを貼ります。断熱工事(上垂木)二層目の断熱材を張り終え、上垂木を掛けます。断熱工事(三層目)上垂木間に三層目の断熱材(ミラネクストラムダ)を張っていきます。これで屋根断熱はバッチリ(^^手間はかかりますが、上質な住み心地を得るには欠かせない工事です。施工が終わり、野地板⇒ルーフィング⇒コロニアル葺きという流れで工事が進んでいきます。コロニアル葺き屋根の仕上げ(コロニアル葺き)です。断熱工事(外壁)屋根工事が終わると、次は外壁の断熱材を張り進めていきます。気密性を高めるために断熱材は2層張りです。外壁の断熱工事が終わると、センターダクトを設置します。涼温な家の大事な部分です。排気経路センターダクト工事と並行して、6分岐チャンバーなどの排気経路も作っていきます。住み心地の良い家をつくる上で欠かせない高気密を証明する試験です。今回もとても優秀な結果でした♪大量生産の家では実現できない、大工さんの手仕事の賜物です。養生シートに覆われて全体が見えづらいですが、サイディング工事が進んでいます。気密測定が終わると、内装工事へ。今床材を張っています。徐々に仕切りが出来上がり、部屋らしくなってきました。階段1階から2階へ上がる階段が架けられました。外観1外壁工事が終わり足場が外されました。2017年02月28日LDK完了検査が終わり、お引渡しまであと少しです。外構工事お引渡し後も引き続き外構工事が行われています。完了し、全ての工事が終わりました。「いい家」の本シリーズ新「いい家」が欲しい。新・改訂版だから「いい家」を建てる。体感ハウス資料請求お問合せ。