)の現場状況を、リアルタイムでご紹介します。引き渡しコメントを残す代々木上原マンションリフォーム現場はハウスクリーニングも終わり無事に引渡しとなります。リビングルーム横の和室を解体し広いリビングスペースにし..床材は鏡面タイルを選択しましたが..想像通り品があり広過ぎる間延び感もない素敵な仕上がりになりました。施主様と選んだ各種クロスも素敵であり..良い仕上がりです!!この度は数ある建築会社の中から協和ハウスに任せて頂きまして有難うございました。施主様のセンスもあり良い建築が出来ました。英国産クロスコメントを残す代々木上原マンションリフォーム現場は壁天井のクロスの施工が終わりました。プロジェクター用の白のクロスも施工され..ベースは純白仕様ですがアクセントで英国産の3種類を配置し施工しました。ボーダー柄..キッチン横には魚柄..天井にはペーズリー柄と品のあるアクセントを配置しバランス良くしあがりました。エコカラット施工コメントを残す代々木マンションリフォーム現場は床の鏡面タイル施工も終わり..壁面エコカラット施工に入っております。同時に壁天井のクロスも施工中であり..日に日に空間に色が入っております。施主様と施工前にイメージしていた通りに品のある白空間が誕生しております。鏡面タイル施工コメントを残す代々木上原マンションリフォーム現場は、いよいよ鏡面タイル施工が始まりました。10枚程度張り込まれましたが..早速空間に品とオーラが出てきております。補修工事コメントを残す代々木のテナントビルの補修工事を行っております。経年劣化により痛んだフェンスやポスト..そして外壁の補修です。クロス工事コメントを残す代々木上原のマンションリフォーム現場は木工事が終わり本日からクロス工事に入っております。既存クロスの剥がしからです。英国産の3種類のクロスがいよいよ登場します。窓の無い壁面にはプロジェクター用のクロスが入りホームシアター用の壁が誕生します。大画面のテレビも良いですが100インチを大幅に超える壁面はスケールが違いますね!!何事も下地が大切です!!しっかりパテを使い下地を作り5種類のクロスを綺麗に仕上げます。下地木工事仕上げコメントを残す代々木上原マンションリフォーム現場は下地木工事もそろそろ終わり鏡面タイルやエコカラット..英国クロス等の仕上げに来週から入ります。それにしても広いリビングスペースです!!施主様はお子様のプレールームも兼ねての大リビングスペースを想像して今回のリフォーム工事を行っております。白の鏡面仕上げタイルに素敵なラグを敷いて頂き..お子様が自由にのびのび行動出来る空間が誕生します。下地木工事コメントを残す代々木上原のマンションリフォーム現場は間仕切り壁を取り払い..広くなったリビングスペースのプランに沿っての下地木工事が行われております。間仕切り壁を2面解体したのでインターフォンやスイッチ、コンセントも移動になり電気工事も同時進行です。木工事が終わると新しい床材の白鏡面仕上げタイルが施行されます。今回は床の鏡面タイルと壁面エコカラット..そしてイギリス産の壁紙がポイントになります。解体コメントを残す代々木上原のマンションリフォーム現場は間取り変更と床材変更プランに沿って解体工事が終わり下地木工事に入りました。リビングスペース隣の和室をリビングスペースに取り込み..床材はタイルになるのですが..間仕切壁を解体してみて空間のイメージは出ていますが広々です!!この広々リビングスペースに白の鏡面仕上げタイルが入り空間にメリハリが入ります。着工コメントを残す代々木上原でマンション内装リフォームが着工しました。和室スペースを床は鏡面タイル仕上げにして既存のリビングスペースと繋げて約30畳の大LDKスペースを誕生させます。今回は壁紙や天井のクロスもイギリス産を選択して個性的な空間造りです。解体工事から!!9月末の引渡しに向けて頑張ります。