パート2!!2013/06/06今日は前回のブログで紹介した川中豊町某邸の駐車場増設工事の2日目からの作業の様子を紹介します。入れていた重機を道路にだして残りの解体をします!!横の擁壁も解体し、中の駐車場となる部分の土砂もスキ取りました!!新規の擁壁の基礎となる部分に型枠と中に鉄筋を組みました!!型枠の中に生コンを打ちました!!2日目の作業はここまでで終了です。*3日目の作業に入ります。擁壁となる15cmブロックを施工して行きます!!順次ブロックを施工して行きます!!ブロックの施工が終わったら次は擁壁の強度を増すためにブロックの穴の中に生コンを詰めて行きます!!以上で3日目の作業の終了です。*4日目の作業に入ります。昨日積いた擁壁となる15cmブロックの上にフェンスを施工するための化粧ブロックを2段積いて行きます!!階段部分もブロックで下地を造りました!!化粧ブロックを1段積んだところで、敷地内の植木を撤去して出来た窪み部分にマサ土を入れます!!続いて2段目の化粧ブロックを積いて行きます!!以上で4日目の作業の終了です。Reserved.【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載を禁じます。