日除け・風除け・雨除け栃木の店舗・業務用テント、オーニング、幕のことなら自社による縫製加工・鉄骨フレーム製作でテント屋歴10年以上のビガートレーディング!日除け・西日対策でかしこく節電しませんか。今回の案件は、弊社ホームページよりお問合せをいただきました。「事業拡大に伴い新工場内において、空調テントブース建築を検討しているのだが、相談できますか?」という内容でした。消防署書類提出を業務として行えることもお伝えしました。すべてを提案させていただける内容でお打ち合わせのお約束をさせていただきました。打合せを行いお客様の御要望を聞いた上で、まずはたたき台となる設計を起こします。弊社では3D図、2D図の両方を作成することが出来ます。そこで、お客様がイメージしやすいようまず初めに3D図を製作します。1度ご確認いただいてから修正点を修正しイメージのすり合わせを行いました。設計図面(初回)設計図面(変更後)ここで正確な見積もりを算出します。すべて変わってしまう為、図面による大きさ、仕様の大まかな確定が必要でした。見積もりを提示させていただき、会社の予算が下りたという事で、鉄骨製作図の作図を行います。こちらの図面は、企業秘密事項が多く含まれるため、ブログへの掲載は控えさせていただきます。鉄骨フレーム、膜材ともに製作図を元に製作します。今回の製作につきましては、鉄骨フレーム製作3日、膜材製作4日となります。1日、エアコン据付工事1日、消防設備据付1日となりました。実際には電気工事、エアコン工事、消防工事を同時に進行したので、テント本体工事2日その他工事1日の合計3日で現場作業は終了しました。ご担当者様もあまりの速さに驚かれていました。ご発注頂いて工事完了、引き渡しまで3週間ほどで、お客様には迅速に対応していただきありがとうございましたと言っていただく事が出来ました。本当にありがとうございました。technology.。