建物基礎となる外周部の地縄張りを行っています。2.鋼管杭打ち(2018年10月11日)地盤調査・地縄張りと工程が進んで行き、基礎工事が進んで行きます。本日、鋼管杭打ち工事を行いました。3.遣り方(2018年10月13日)基礎工事が始まりました。建物基礎の芯を出す遣り方を行っています。4.根掘り(2018年10月15日)重機を使用して基礎のベースを造る根掘りを行っています。5.ベース基礎・配筋(2018年10月18日)ベース基礎のコンクリート打込みが終わり、基礎配筋の工程に移りました。6.配筋(2018年10月20日)玄関の配筋の様子です。今日、外周の配筋組みが終わりました。7.配筋2(2018年10月21日)配筋組み作業が終わりました。これから配筋スペーサー(サイコロ状の石)を等間隔に並べて明日配筋検査に入ります。8.配筋検査・UDI検査(2018年10月22日)検査の様子です。́ω`*)9.ベタコン打込み(2018年10月24日)先日の検査を踏まえてベタコンの打込みです。養生して、次は立上りの型枠組みとアンカーボルト入れです。10.基礎内部の墨出し(2018年10月26日)コンクリートが固まり、型枠を外して基礎内部の墨出しを行いました。11.基礎立上り型枠組み(2018年10月28日)立上り型枠組みを行いました。その後、アンカーボルトを入れました。12.基礎立上り生コン打ち込み(2018年10月29日)立上りの生コンを打ちました。バイブで均一に入れた後コテで綺麗にしていきます。13.レベラー流し込み(2018年10月30日)天端用レベラーを流し込みました。14.型枠外し、資材搬入(2018年11月6日)生コンを打ってから数日後型枠を外し、養生を経て基礎工事が完了しました。土台敷きの資材搬入も行なっています。15.土台敷き(2018年11月7日)本日から土台敷きが始まりました。予定より早めに進んでいます。16.土台敷き2(2018年11月8日)前日から続けて土台敷きです。土台と大引の敷き込みが終わりました。17.土台敷き3(2018年11月9日)断熱材とその上に合板を敷きました。その後、雨対策でビニールをかぶせています。18.建て方(2018年11月12日)本日、予定通り建て方になりました。段取りよく梁が組まれ、家の形が立体的に見えてきました。19.上棟(2018年11月12日)無事に棟木まで組み上がることができ、上棟となりました。ご家族のご健康、繁栄を祈願して上棟式を行いました。これからお引渡しまでの期間、安全に作業を進めていきます。́ω`*)20.屋根工事(2018年11月15日)屋根工事が順調に進んでいます。垂木の取付が進んでいくと、屋根の形がはっきりと見えてきました。21.屋根工事(2018年11月20日)屋根工事も順調に進んでいます。野地板が貼り終わり、屋根屋さんにバトンタッチです。ルーフィングを貼り防水をしっかりとしていきます。22.屋根工事(2018年11月24日)屋根工事順調に進んでいます。瓦を葺き始め、次第に屋根の形もハッキリと見えてきました。23.屋根工事(2018年11月26日)屋根工事・北側の瓦を葺いています。谷部分の瓦を加工しながら取り付けていきます。24.屋根工事完了(2018年11月30日)屋根工事が無事に完了です。総重量・約四トンの重さが屋根全体に乗っています。建物全体に荷が架かりしっかりと安定してきました。25.中間検査(2018年11月30日)中間検査を行っています。設計図面と照らし合わせながら金物・構造材のチェックを行っています。26.外部工事・バルコニー下地(2018年12月27日)サッシ取付・軒天・バルコニー下地と順調に進んでいます。大工さんの外部木工事が終わり、各職方にバトンタッチしていきます。27.内部木工事(2018年12月28日)内部木工事も順調に進んでいます。壁や天井の下地を組んでいます。木材一本・一本がしっかりと取付られ、家全体が力強くなっていきます。最終の仕上りも美しいですが、個人的には構造や骨組みのビジュアルが大好きです。28.浴室組立工事(2018年12月29日)内部工事、ユニットバスの組立工事を行っています。二階に浴室を設置するので、架台を設置して組み立てていきます。29.電気配線工事(2019年1月5日)お正月休み明け、新年一発目の工事です。室内の電気配線の工事が始まりました。照明やスイッチ・コンセントの位置の確認を行いながら、作業を進めていきます。30.外部工事・板金(2019年1月7日)板金工事の現場打合せ・採寸等を行ないました。屋根や樋の納まりの話が始まり、足場の上で勉強会となりました。職人さんの経験からの知識の話にテンションが上がります⤴やっぱ、ものづくり楽し~♪31.二階電気配線(2019年1月8日)二階の電気配線、コンセント・スイッチボックスの取付が順調に進んでいます。32.建材搬入・筋トレ(2019年1月9日)二階部分の天井・壁の石膏ボードや資建材が搬入されました。階段スペースから手分けして荷上げを行います。重量ある材料を繰り返し持ち上げて運び入れる作業はまさに筋トレ!肩や腕がパンパンになってしまいました。(2019年1月12日)天井の断熱工事が終わり、ボードを張り始めました。お部屋の形も少しずつハッキリとしてきました。34.造作工事・階段(2019年1月12日)造作工事・階段に取り掛かっています。図面が徐々に立体化していき、内部の形も見えてきました。35.バルコニー防水工事(2019年1月14日)バルコニー防水工事です。FRP防水で仕上げていきます。36.バルコニー防水工事(2019年1月14日)天候も良く材料の乾燥も早い為、順調に工事が進んでいきます。バルコニー内部や軒下のオーバーハング水切りも取り付けました。ボードが貼り終わり、床を貼り始めました。