1.鋤取り(2023年5月11日)鋤取りを行いました。境界の根掘りを行いました。2.白砕石敷き(2023年5月12日)家の裏側に白砕石を敷いています。3.砕石敷き(2023年5月13日)30-0の砕石を敷きました。コンクリートの下地の砕石を敷きました。4.砕石敷き(2023年5月17日)砕石を敷いています。5.アプローチ縁取り(2023年5月18日)アプローチの縁取りを行いました。6.根付け(2023年5月19日)根付けを行いました。7.ブロック積み(2023年5月20日)化粧ブロックを積みあがりました。この上にフェンスを立てる予定です。8.縁石敷き(2023年5月22日)埋戻しを行いました。9.アラ打ち(2023年5月24日)アプローチのアラ打ちを行いました。乱形石を貼る予定になっています。10.土間下地(2023年5月25日)土間の下地を行いました。11.土間コン(2023年5月26日)土間を打ちました。石貼りを行っています。12.土間コン(2023年5月27日)残りの土間を打ちました。石貼りを行っています。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。