レポート■埼玉県北本市で外構工事1.鋤取り(2016年8月31日)敷地が少し低くなっていたので、連日の雨で水が溜まっていました。車を停められる様に作業を始めました。2.砕石敷き(2016年9月1日)境界塀を作っていきます。根掘りが終わったので、基礎の砕石を敷いています。3.根付け(2016年9月2日)ブロックの根付けを行いました。この化粧ブロックは、幅が広く重量もありかなり丈夫そうです。4.ブロック積(2016年9月3日)境界ブロックを積んでいます。合計5~6段積み上げます。5.ブロック積(2016年9月5日)ブロックを積んでいます。境界はあと1段で完成です。6.根付け(2016年9月6日)道路面のブロックを根付けました。あと3段積んでフェンスを取り付けます。7.白砕石(2016年9月7日)家の周りに防草シートを敷き詰め、白砕石を入れました。これで基礎が汚れなくて安心です。8.レンガ(2016年9月8日)アプローチの縁取りにレンガを並べました。花壇はレンガをコバ立てにして作りました。9.ブロック積(2016年9月9日)ブロックを積んでいます。ポストも入れ込んでいます。これでブロック工事は完了しました。10.天端モルタル仕上げ(2016年9月10日)フェンスの柱を立て、ブロックの天端を仕上げました。次は土間工事に取り掛かります。11.土間下地(2016年9月14日)ガレージのコンクリートを打つ準備をしています。アプローチ部分は細かい石を貼りつけるので、先行して下地のコンクリートを打ち込みました。12.土間コン(2016年9月16日)ガレージのコンクリートを打ち込みました。養生した後に仕上げ工事に取り掛かります。13.手摺り(2016年9月18日)玄関ポーチに手摺りを取り付けました。ガレージの木枠も外し、アコーディオンも設置しました。14.透水性舗装材(2016年9月21日)アプローチに透水性舗装材を敷きました。細かい石を接着剤と混ぜて塗りつけています。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。