施工計画TwitterFacebookはてブPocketLINEコピー2023.04.25建築現場では、主に工事車両や工事重機の通路を敷き鉄板により整備を行っています。どの現場でも必ずと言っていいほど見られる敷鉄板ですが、敷鉄板はただ敷けばいいというものではありません。施工計画(主にクレーン計画)によって敷く範囲や鉄板の向きも変わってきます。今回は、敷鉄板を敷くことの目的の一つ、施工地盤の不陸を調整するための鉄板敷きについて鉄板を敷く前の整地がいかに重要かを解説していきます。整地が甘かった場合の対策おわりにスポンサーリンク敷き鉄板を敷く目的まずは、敷鉄板を敷く目的を再度確認してきます。目的はいくつかありますが、代表的なものは以下になります。施工地盤の不陸を抑える水たまり・泥によるタイヤ汚れを減らすクレーン等の接地圧を分散する基本的に敷鉄板は工事車両やクレーンが走行が走行する通路に敷くことになります。建設現場は雨などの天候に左右されます。更地のところから建物を造るわけですから基本的には、外構工事するまでは、土がむき出しのままです。工事車両が繰り返し走行するとどうしても轍(わだち)ができてしまうので水たまりができてしまうでしょう。建設現場の整備に何も対策をしないと工事車両が現場の泥を道路まで引っ張り、工事現場内だけでなく、周辺の道路も汚してしまいます。対策をするにしても、工事期間中にアスファルト舗装することはあくまでも仮設なので経済的にも好ましいとはいえません(もちろん、アスファルト舗装することもあります)。アスファルト舗装してしまうと掘削工事や外構工事では障害になってしまうので、施工計画を考える上でも、どこでもアスファルト舗装してしまうのは、やはり難があります。そこで、鉄板敷きにより、なるべく土・泥をタイヤで引っ張らないように対策していきます。敷き鉄板を敷くことにより、水たまりになりそうな不陸をならしたり、今後発生する轍を抑えることが可能です。敷き鉄板を敷く前にやらなければならないことがあります。それは、事前に整地することです。タイトルにもありますし、当たり前じゃんと思うかもしれませんが、整地を十分にせず鉄板敷きを行い、そのまま工事を着工している現場はよくみられます。整地をしっかりしなければならないのでしょうか。鉄板敷きしたからと言って、水がたまらないとは言えません。事前の整地があまく、鉄板下部に水が溜まってしまってからでは、それを解消することが非常に困難になるからです。敷き鉄板は、いくつか種類がありますが、現場整備に用いられるものの多くは、厚みが22mm程度あります。サイズは12m×1.5m程度のもの(現場ではゴニジュウと呼んだりします)が標準となるサイズです。鉄板の大きさに対し、厚み22mmは比率として薄いと言えるので、鉄板自体もある程度のたわみが生じます。このたわみがあることで、工事現場の施工地盤の多少の不陸は吸収してくれるのですが、事前に整地や不陸調整を行わないと、敷き鉄板の下部に水が溜まってしまいます。工事現場で、工事車両が通るたびに敷き鉄板の隙間から水が噴き上がっている現場を見たことはないでしょうか。一度こうなってしまうと対策が非常に難しいです。仮に敷き鉄板がなければ、晴れた日が続けばいつか水たまりはなくなるかもしれませんが、敷き鉄板があることにより逆に日が当たらず、いつまでたっても水が溜まったままとなってしまうことがほとんどです。敷き鉄板は、繰り返し車両が走行することで、どうしても動いたり、ズレが生じます。その対策として、敷き鉄板同士を溶接や専用の固定治具を使って連結しています。したがって、一度敷き鉄板を敷き、溶接等で固定してしまったあとに水たまりを解消しようとすると、敷き鉄板の溶接を切って、持ち上げてから砂を入れるなど対応しなければなりません。工事がすでに始まってしまうと、敷き鉄板をめくると言う対策をいつか取るかが非常に難しくなります。工事車両が通るところに敷鉄板がありますので、大事な工事動線です。工事動線を塞いで鉄板をめくったりといった対策を行いますの、この動線はしばらく使えなくなってしまいます。他に動線が確保できればいいですが、工事の制約が非常に大きなものになります。不陸調整を後から行うと施工計画に大きな影響を及ぼす可能性があります。したがって、鉄板敷きを行う前に工事地盤をしっかりと確認して、レベル調整計画を行いましょう。スポンサーリンクおわりに不陸調整、鉄板敷きは工事が始まる前に整備されることほとんどです。基礎工事と地上躯体工事で工事車両動線を切り替えることもありますが、その場合も敷き鉄板は必要最小限な切り替えになります。着工前や着工直後で、準備や打ち合わせが多い時期でもありますが、事前にしっかりと計画しておくようにしましょう。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。しました!】溶接管理技術者(WES)の再認証審査は無勉強で臨んでOK!施工計画スタイロフォームの種類と使い分けスポンサーリンクホーム施工計画ミヤトツトムゼネコン技術内勤職です。現場経験と現場支援の知識を生かし、現場管理に役に立つ情報を発信していきます。仮設物構造計算や施工計画を主に担当していましたので、現場社員が苦手とする構造計算についても発信していきたいです。(WES)1級、etc...資格も業務がら多く取得しましたので、学習方法や更新の情報なども発信していきます。post設置届が必要なクレーンと関係法令の確認2021.05.032023.03.18呼び強度とは?|コンクリートの強度用語を徹底解説2021.11.112023.03.18スタイロフォームの種類と使い分け2021.03.082023.03.18足場計画図の描き方の基本~その1~2021.02.152023.03.18違いをわかろう。Post敷鉄板の施工計画と敷く前の準備の重要性2023.04.252023.04.25中期許容応力度とは?施工時の仮設物構造計算で用いる便宜用語2023.03.142023.04.15カギのつまみ部分の名前。意外と知らないものの名前【サムターン】2023.03.092023.03.18鍵穴がある方の名前。意外と知らないものの名称【シリンダー】2023.03.062023.03.18chatGPTに「SD295について」聞いてみる。post設置届が必要なクレーンと関係法令の確認2021.05.032023.03.18呼び強度とは?|コンクリートの強度用語を徹底解説2021.11.112023.03.18スタイロフォームの種類と使い分け2021.03.082023.03.18足場計画図の描き方の基本~その1~2021.02.152023.03.18違いをわかろう。コンクリート供試体の養生方法2018.07.172023.03.18ミヤトツトムゼネコン技術内勤職です。現場経験と現場支援の知識を生かし、現場管理に役に立つ情報を発信していきます。仮設物構造計算や施工計画を主に担当していましたので、現場社員が苦手とする構造計算についても発信していきたいです。(WES)1級、etc...資格も業務がら多く取得しましたので、学習方法や更新の情報なども発信していきます。defined.")}))})();タイトルとURLをコピーしました。