外構工事1.根掘り(2017年7月8日)今日から着工します。境界にブロック塀を作る為、基礎の根掘りを行いました。2.根付け(2017年7月10日)境界ブロックの根付けを行いました。この上のブロックを3段積んでフェンスを取り付けます。3.ブロック積(2017年7月11日)家の裏側のブロックを積んでいます。あと2段積んで、メッシュフェンスを取り付けます。4.ブロック積(2017年7月12日)西側と北側のブロックが積み上がりました。西側はアルミ形状のフェンスを取り付けます。5.根掘り(2017年7月14日)道路面に化粧ブロックを積んでいきます。基礎になる部分の根掘りを行いました。6.ブロック積(2017年7月17日)化粧ブロックを積んでいます。途中でラインが入るように、2色のブロックを使用しています。7.ブロック積(2017年7月18日)アプローチとお庭を仕切る土留ブロックを積みました。8.インターロッキング(2017年7月19日)アプローチにインターロッキングを敷きました。フェンスの本体も取り付けています。9.カーポート(2017年7月21日)カーポートを組み立てています。3台用なので、幅が8mあります。10.ブロック積(2017年7月22日)門柱のブロックがほぼ積みあがりました。門扉の柱を立て、アプローチの石貼りの下地のコンクリートを打ちました。11.木枠(2017年7月26日)インターロッキングを貼り終えたので、土間コンを打つ準備を始めました。お客様の車が駐車できるように、2台分だけ仕上げていきます。12.石貼り(2017年7月29日)アプローチの石貼りが始まりました。形に合わせて石をカットしています。13.土間コン(2017年8月3日)まず、お客様の車が停められる様に、2台分のコンクリートを打ちました。養生してから、残りのコンクリートを打ち込む予定です。14.石貼り(2017年8月4日)家側のアプローチの石貼りが完成しました。次は、門柱側の石を貼っていきます。15.石貼り(2017年8月5日)門柱の裏側の石をカットしています。ガレージの奥側のコンクリートを打ち込む準備も行いました。16.土間コン(2017年8月22日)ガレージのコンクリートを打ち込んでいます。あともう一回打ち込む予定です。17.土間コン(2017年8月23日)残ってた土間コンを打ちました。養生してから、仕上げ工事を行います。18.照明(2017年8月26日)玄関に照明を取り付けました。花壇に土も入れ、これで工事が完了しました。19.追加工事(2018年4月3日)追加工事で門扉とアコーディオンを取り付けます。土間を解体して柱を設置しました。20.アコーディオン(2018年4月4日)アコーディオンのレールを設置しました。メッシュ筋を敷き詰めて土間を打ちます。21.土間コン(2018年4月5日)土間コンを打ちました。勝手口の扉も取り付けました。22.アコーディオン(2018年4月7日)アコーディオンの本体を組みました。左右と中央からも開くことが出来ます。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。