外構工事1.鋤取り(2018年5月14日)道路側のブロックの根掘りとガレージの鋤取りを行いました。その後、砕石を敷いています。2.配筋(2018年5月15日)根掘りと配筋を行いました。生コンを頼み、根付けを行います。3.根付け(2018年5月16日)ブロックの根付けを行いました。この上にあと2段積む予定です。4.リブ2SP(2018年5月18日)道路面のブロックが積み上がりました。フェンスの柱を立てて、天端を仕上げていきます。5.フーゴR(2018年5月21日)カーポートを設置しました。1台半の延長タイプを取り付けています。プレスタ7Y型のフェンスも取り付けました。サイドパネルを取り付けました。コンクリートを打つため、木枠を入れています。7.サポート柱(2018年5月23日)カーポートにサポート柱を取り付けました。着脱式になっていて、外して柱に収納することも出来ます。8.土間コン(2018年5月24日)ガレージのコンクリートを打ちました。養生してから、奥に物置を設置する予定です。9.階段(2018年5月28日)階段の下地のブロックを積みました。この上にモルタルを塗っていきます。10.ルシアスAS01型(2018年5月29日)機能門柱を立てました。階段や立ち上がりのモルタル塗りも行いました。11.土間コン(2018年5月31日)犬走りのコンクリートを打ちました。残っていたブロックの根付けを行いました。12.プレスタ7Y型(2018年6月4日)プレスタ7Y型のフェンスを取り付けました。土間コンの木枠を外しました。13.MRストックマン(2018年6月7日)物置を設置しました。2519型で、少し大きめの商品です。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。