外構工事1.着工(2017年3月23日)今日から着工します。お引越しまでに車が停められる様に、鋤取りを行い砕石を敷いていきます。2.砕石敷き(2017年3月24日)ガレージになる場所の鋤取りが終わったので砕石を敷きました。これでお引越しの時も車が停められるようになりました。3.根掘り(2017年3月25日)ブロックの根掘りを行っています。重機が入れない場所は人力での鋤取りとなりました。4.根掘り(2017年3月28日)歩道側の根掘りを行いました。既存塀が埋まっていたので、解体を行いながら作業を進めました。5.ブロック積(2017年3月31日)ブロックを積んでいます。あと1段積めばフェンスを取り付けます。6.ブロック積(2017年4月1日)家の裏側のブロックを積んでいます。こちらもあと1段積めばフェンスを取り付ける予定です。7.フェンス柱(2017年4月5日)化粧ブロックが積み上がりました。フェンスを取り付ける為、柱を固定しています。8.石貼り(2017年4月6日)アプローチのコンクリートにアクセントとして石を貼ります。現場に合わせて石をカットしています。9.門柱(2017年4月10日)門柱のブロックが積み上がりました。美ブロ塗装を行った後にポストと照明を取り付けます。10.土間下地(2017年4月24日)残っていた土間コンの下地を行いました。門柱の仕上げも行いました。11.土間コン(2017年4月25日)土間コンを打ちました。後は仕上げ工事を行えば完成です。12.タマリュウ(2017年4月26日)枠貫を外し、間にタマリュウを植えました。これですべての工事が完成しました。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。