リフォーム工事・内装リフォーム工事1.現地調査(2020年5月20日)室内クロス貼り替えのご相談を頂きました。2.現地調査(2020年5月20日)貼り替え箇所の採寸を進めています。壁下地が傷んでいる様子は見受けられないので、貼り替えのみで済みそうです。3.現地調査(2020年5月20日)巾木のコーナーが所々破損していました。同等品での交換工事のご提案をさせて頂きました。工事内容をまとめて改修工事のご提案をさせて頂きます。4.工事打合せ(2020年5月27日)本日、内装工事の打合せです。見本帳を基にクロスの柄を決めていきます。工事日程を調整して着工させて頂きます。5.内装改修工事(2020年5月31日)本日工事着工です。壁クロスの貼り替え、巾木を一部交換の内容で工事を行います。(2020年5月31日)既存のクロスを剥がして下地処理を進めます。(2020年5月31日)壁下地処理の状況です。ビス頭やボードの継ぎ手をパテ処理していきます。8.巾木交換(2020年5月31日)破損している巾木を撤去、新しい物に交換します。9.巾木交換(2020年5月31日)巾木を交換しました。10.内装工事・クロス貼り(2020年5月31日)新しいクロスが貼られていきます。室内の様子が段々と明るい印象になっていきます。11.内装工事・クロス工事完了(2020年5月31日)クロスが貼り終わり、スイッチ・コンセントのプレートを復旧して工事完了となりました。室内が明るく生まれ変わりました。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。