外構工事1.独立基礎(2018年8月10日)マイティウッドフェンスを立てます。柱を立てる為、独立基礎を設置しました。2.マイティウッド(2018年8月11日)マイティウッドフェンスを立てました。天端に柱開き止めを取り付けています。3.解体(2018年8月17日)既存のガレージのコンクリートを解体しました。その後、全て解体が終わりました。4.鋤取り(2018年8月18日)鋤取りを行いました。道路面に縁石を並べ、砕石を敷いています。5.アラ打ち(2018年8月20日)石貼りを行うため、アラ打ちを行いました。階段を1段作りました。6.モルタル仕上げ(2018年8月21日)階段をモルタルで塗りました。機能門柱の柱を立てました。7.コレット1型(2018年8月26日)機能門柱を設置しました。カーポートの柱を立てています。8.土間コン(2018年8月31日)ガレージのコンクリートを打ちました。養生してから仕上げ工事を行います。9.カムフィーエース(2018年9月8日)照明を取り付けました。ガレージの屋根の組み立てを始めました。10.カムフィーエース(2018年9月10日)カーポートの屋根を貼りました。これで工事が完了しました。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。