1.鋤取り(2021年1月18日)鋤取りを行っています。次は、道路面の鋤取りを行っていきます。2.鋤取り(2021年1月19日)鋤取りを行っています。土の搬出作業に手間がかかりそうです。3.鋤取り(2021年1月20日)鋤取りを行っています。4.機能門柱(2021年1月21日)機能門柱やアコーディオンの柱、勝手口の柱を立てました。ガレージの木枠を入れています。5.インターロッキング(2021年1月22日)ガレージの木枠を入れています。アプローチにインターロッキングを並べています。6.インターロッキング(2021年1月25日)インターロッキングを敷きました。土間の木枠を行いました。7.土間コン(2021年1月28日)ガレージのコンクリートを打ちました。ポストや勝手口の扉を取り付けました。8.PCフェンスA型(2021年2月4日)アメリカンフェンスを取り付けました。土間の枠を外し、アコーディオンの本体を取り付けました。9.土間下地(2021年2月9日)土間の下地を行いました。割れない様にメッシュ筋を敷き詰めています。10.土間コン(2021年2月10日)土間コンを打ちました。表札も取り付けました。11.枠バラシ(2021年2月13日)土間の枠を外しました。これで工事が完了しました。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。