レポートMarketplace製品アプリケーション請求とライセンス情報よくある質問ログアウトアカウントにログインサポートにお問い合わせください。コミュニティをご利用ください。レポートバージョンレポートは、特定のバージョンの完了に向けたチームの進捗を表示します。バージョンレポートはバージョンの開始日と見積られた残タスクから、チームの進捗のスピード(ベロシティ)をもとに想定されるリリース日を表示します。はじめる前にこのページの内容はスクラムボードにのみ適用されます。目的のボードに移動します。レポートをクリックし、次にバージョンレポートを選択します。ドロップダウンから該当のバージョンを選択します。レポートの上部にあるこのチャートの読み方をクリックして、簡単な説明文を表示させることができます。レポートの使用を始める前に、それがどのように動作するかを知っておく必要があります。レポートの主要な機能を理解するのに役立ちます:バージョンレポートはボード固有のものです。ボードに保存されたフィルターにマッチした課題だけを含むことができます。タイプ」の課題を除外します。バージョンは表示しません。レポートは、ボードの列マッピングをもとにしています。課題がボードの左端の列にマッピングされているステータスにあると、課題は「作業前」であると見なされます。同様に、課題がボードの右端の列にマッピングされているステータスにあると、課題は「完了」していると見なされます。列の設定を参照してください。横軸はバージョンの開始日から始まります。開始日が指定されていない場合は、バージョンに最初の課題が追加された日付から始まります。別に選択した見積統計)を使って、特定の時点のバージョンの状態を表示します。これによってスコープがどのように変更されているか、見積済みの作業が完了に向けてどのように進捗しているかを確認できます。このバージョンが完了すると見込まれる日です。ベロシティと見積もられた残タスクから算出されます。このバージョンの完了を見込める最も早い日付です。バージョンの完了を見込める最も遅い日付です。10%を引いて計算します。%が完了している必要があります。お求めの回答がドキュメントで見つからなかった場合は、その他のリソースもご利用いただけます。「ヘルプの活用」をご確認ください。関連トピックをご確認ください。