1.根掘り(2022年1月18日)境界の単管フェンスを外しました。その後、ブロックの根掘りを行いました。2.砕石敷き(2022年1月19日)砕石を敷きました。木枠を境界に並べています。3.配筋(2022年1月21日)木枠を組みました。4.鋤取り(2022年1月22日)配筋を行っています。鋤取りを行っています。5.根付け(2022年1月24日)ブロックの根付けを行いました。鋤取りも行っています。6.ブロック積み(2022年1月25日)ブロックを積んでいます。鋤取りを行っています。7.ブロック積み(2022年1月26日)ブロックを積んでいます。裏面を半分ほど積み終えました。8.ブロック積み(2022年1月27日)ブロックを積んでいます。3段目がもう少しで終わりそうです。9.ブロック積み(2022年1月28日)4段目のブロックを積んでいます。土の埋戻しを行っています。10.ブロック積み(2022年1月29日)裏のブロックが積み終わりました。次は道路面のブロックを積んでいきます。11.鋤取り(2022年1月31日)コインランドリーの駐車場になる部分の鋤取りを行っています。あと少しで鋤取りが終わります。12.根掘り(2022年2月1日)鋤取りを行いました。ブロックの根掘りを行いました。13.砕石敷き(2022年2月3日)根掘りを行いました。その後、砕石を敷きました。14.根付け(2022年2月4日)半分だけ根付けを行いました。15.根付け(2022年2月5日)残りの根付けを行いました。この上に3段積む予定です。16.ブロック積み(2022年2月8日)ブロックを積んでいます。17.ブロック積み(2022年2月9日)ブロックを積んでいます。18.ブロック積み(2022年2月12日)ブロックが積み上がりました。後は、充填を残すのみとなりました。19.充填(2022年2月15日)天端の充填を行いました。これで1次工事が完了しました。20.掘削(2022年3月23日)歩道改修工事を行います。21.縁石撤去(2022年3月24日)縁石を撤去しました。ロングUやアスファルトも解体しました。22.集水枡据え(2022年3月28日)集水枡を設置しました。縁石を解体した部分をモルタルで仕上げました。23.ボックスカルバート(2022年3月29日)ボックスカルバートを設置しました。集水枡のつなぎ目をモルタルで塗りました。24.アスファルト敷き(2022年3月30日)歩道の土を漉き取りました。その後、砕石で路盤を作り、アスファルトで基層を作りました。25.表層アスファルト(2022年3月31日)基層のアスファルトを打ちました。その後、表層のアスファルトを打ちました。26.縁石敷(2022年4月1日)コンクリートを解体し、縁石を並べています。半分ほど終わりました。27.縁石敷(2022年4月2日)縁石を設置しています。切物残しとなりました。28.縁石敷(2022年4月5日)縁石の切詰を行いました。これで歩道改修工事が完了しました。29.歩道改修(2022年5月19日)コインランドリー側の歩道改修を行います。U字溝の解体を行いました。30.集水枡設置(2022年5月20日)集水枡を設置しています。31.アラ打ち(2022年5月23日)カルバートの基礎のアラ打ちを行いました。32.ボックスカルバート(2022年5月24日)ボックスカルバートを設置しました。埋戻しを行っています。33.アスファルト敷き(2022年5月25日)木枠を入れ、アスファルトを敷きました。34.鋤取り(2022年5月26日)コインランドリー側の鋤取りを行っています。U字溝の蓋をカットしました。35.鋤取り(2022年5月28日)駐車場を作っていきます。36.白砕石敷き(2022年6月1日)コインランドリーの裏側に白砕石を敷きました。鋤取りを行い、砕石を敷いています。37.砂利入れ(2022年6月2日)大型ダンプで砂利を運んでいます。北側のブロックの根掘りを行いました。38.根付け(2022年6月3日)ブロックの根付けを行いました。大型ダンプで砂利を運んでいます。39.砕石入れ(2022年6月7日)鋤取りを行いました。40.マス調整(2022年6月8日)マス調整を行いました。41.アスファルト敷き(2022年6月9日)コインランドリー側のアスファルトを敷きました。白砕石を敷いたり、鋤取りも行っています。42.砕石入れ(2022年6月10日)大型ダンプで砕石を入れています。緑地帯との仕切りに縁石を並べてます。43.縁石敷(2022年6月12日)縁石を並べました。44.砕石敷(2022年6月13日)砕石を入れてます。アスファルトを敷くため、路盤調整を行っていきます。45.砕石敷(2022年6月14日)路盤調整を行っています。集水枡を設置し、トレンチに配管で繋ぎました。46.サイクルポート柱(2022年6月16日)サイクルポートの柱を立てました。ロングUの基礎を掘ったり、ピンコロを並べました。(2022年6月17日)砂利敷きの上に生コンを入れ、ロングUを設置しています。48.ロングU(2022年6月18日)ロングUを設置しました。砕石を入れ、アスファルトを敷くための路盤を調整しました。49.アスファルト敷き(2022年6月20日)アスファルトを敷いています。フィニッシャーを使い、コンパウンドローラーで敷きならしています。50.ポールゲートレイル(2022年6月21日)ポールゲートのレイルを据えました。51.土間コン(2022年6月23日)土間コンを打ちました。フェンスの柱も立てています。52.白線引き(2022年6月27日)駐車場のラインを引きました。車止めを設置したり、南側のブロックを積み上げました。53.傾斜地用ポールゲート(2022年6月28日)ポールゲートを取り付けました。フェンスの取付や天端を仕上げています。54.根掘り(2022年7月20日)道路面のブロックの根掘りを行いました。アスファルトの鋤取りを行いました。55.根付け(2022年7月21日)境界ブロックの根付けを行いました。アスファルトの下地の砕石を敷きました。56.根付け(2022年7月22日)ブロックの根付けを行いました。ピンコロで花壇を作っています。57.ブロック積み(2022年7月23日)道路面のブロックを積んでいます。ピンコロの目地を詰めています。58.ブロック積み(2022年7月25日)化粧ブロックを積み上げ、フェンスの柱を立てました。アプローチの鋤取りを行っています。59.砕石敷き(2022年7月26日)白砕石を入れました。再生砕石を敷いています。60.ピンコロ花壇(2022年7月27日)ピンコロで花壇を作りました。フェンスを取り付けています。61.アスファルト下地(2022年7月28日)アスファルトの下地を行いました。白砕石を敷いています。62.整地(2022年7月29日)整地を行いました。ここに植木と芝を貼っていきます。63.植栽(2022年7月30日)シラカシを植えました。アプローチの縁取りのピンコロを並べています。64.ピンコロ(2022年8月1日)アプローチの縁取りをピンコロで作っています。天端を仕上げています。65.縁石敷(2022年8月2日)縁石を並べました。アスファルトの下地を行っています。66.アラ打ち(2022年8月3日)ピンコロを並べました。その後、アラ打ちを行いました。67.芝張り(2022年8月4日)緑化スペースに芝生を植えました。その後、目土を入れています。68.アスファルト敷き(2022年8月6日)残っていたアスファルトを全て敷き終えました。アプローチの石貼りを始めました。69.石貼り(2022年8月8日)石貼りを行っています。区切ってある2面を貼り終えました。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。