1.鋤取り(2021年1月6日)鋤取りを行っています。裏は狭い為、手作業で土を搬出しました。2.鋤取り(2021年1月7日)鋤取りを行っています。ガレージの鋤取りが終わりました。3.砕石敷き(2021年1月8日)鋤取りが終わりました。その後、砕石を敷いています。4.根付け(2021年1月9日)ブロックの根付けを行いました。アプローチのアラ打ちを行っています。5.ブロック積み(2021年1月11日)境界のブロックを積んでいます。この上に天端仕上げを行っていきます。6.白砕石敷き(2021年1月13日)ブロックを積み上げました。その内側に白砕石を入れています。7.機能門柱(2021年1月14日)機能門柱を親子で組み立てました。土間の仕切りも行いました。8.土間下地(2021年1月15日)土間の下地を行っています。マスの調整を行いました。9.木枠入れ(2021年1月16日)コンクリートの木枠を入れました。インターロッキングを並べています。10.タイル張り(2021年1月19日)アプローチにタイルを貼っています。インターホンを取り付けました。11.タイル張り(2021年1月20日)タイル張りが終わりました。手摺りを取り付けています。12.土間コン(2021年1月26日)土間コンを打ちました。表札を機能門柱に取り付けました。13.手摺り取付(2021年1月30日)手摺りを設置しました。枠バラシを行いました。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。