宮崎市に建築中でした、老人福祉施設がこの度竣工いたしました。昨年の11月から今年5月末の約7ヶ月の工期でした。1階が小規模多機能ホーム、2階が高齢者共同住宅となっています。3日前とは内部の様相が変わっていました。床や壁紙の施工もほぼ終了し、腰壁の杉板を施工中でした。(2階廊下/腰壁はまだでした。家具や室名サイン、手摺など細かい打ち合わせを行い、完了検査等の日程も組んできました。内部もどんどこ進んでいます。竣工・御引渡しは今月末なので、ただいまラストスパート中です。手前に積まれている木材は、廊下や機能回復訓練室の壁にはります。床から90cmの高さまで杉板張りとなります。外構も少しずつ工事が始まります。今年は早くも台風が近づいてきていて少々心配です。内部工事は着々と・・・。外壁工事がほとんど終了し、内部も着々と進んでいました。本日より施工開始です。内部もほぼ間取りが分かるようになっていました。外部は今月中に足場が解体される予定です。今日の現場は外壁の施工を始めていました。徐々に外観が分かり始めています。内部も、建具枠の立て込みが終わり、ボードの施工範囲も広がっています。2階の廊下にはトップライトが2箇所付いているので、照明が無くても明るいです。(AM11:30頃)着々と進んでおります。新年度がスタートしました。先日のエイプリルフールは気づかぬまま過ぎてしまい何もせず・・・・。現場の方は内部の間仕切壁の施工がどんどこ進んでおります。スイッチの位置や照明の位置などの調整に追われております。新年度スタートということで、現場には施工会社の新入社員が2名入ってました。内部の様相が変わっていました。現在は内部間仕切壁の下地を施工中です。部屋の間取りが徐々に分かるようになってきました。先日、施主様と打合せを行い、内装材を決定しました。今週の中頃はまたぐっと冷え込みそうです・・。天井内を通る設備配管の施工が行われていました。天井面を縦横無尽に配管が通っています。本日、上棟式を執り行いました。午前中は晴れていたのに、午後からパラパラと雨が・・・。4時からせんぐ撒きを始めました。それまで降っていた雨で地盤がぬかるんでいるので、ビニールシートを敷きました。本日、鉄骨建て方検査を行いました。柱の倒れ、ボルトの締め方をチェックしていきます。再来週あたり、上棟式を執り行う予定です。来週から建て方が始まります。現場に行くと、建て方のための足場の組み立てが行われていました。・・とわくわくします。これから、外装材の色や種類、組み合わせを決めていきます。11月より着工しておりました老人福祉施設の新築工事です。縄張り・杭打ち・地中梁の配筋及びコンクリート打設と工事が進んでいます。本日は土間の配筋検査を行いました。問題なくクリアし、明日コンクリート打設をします。(なかなか全景が納まりません・・。3375-1TEL:0985-73-6315FAX:0985-73-6978お問い合わせ宮崎県を中心に活動している設計事務所です。