前の記事では、生産計画から生成された工程計画を一覧確認するところまででした。今回は、工程計画を1件に毎確認する方法を見ていきます。起動方法それでは、製品Aの組立工程を見ていきましょう。工程計画一覧から、製品Aの組立工程を選択します。選択したら、ヘッダー部にある「変更」ボタンを押します。(もしくはその行をダブルクリック)そうすると、工程計画の詳細画面が起動します。画面には、工程展開された内容が表示されています。行わなければならない変更としては、リソース(設備)の変更でしょう。負荷の状況によっては、別のリソースに割り当てることも多々あると思います。それと工程期間の変更だと思います。虫眼鏡をクリックして作業員Bを選択してもいいです。次は、時間を変更します。展開内容を見ると、朝9時に作業を終わるという中途半端な時間に設定されています。直接時間を触って変更することもできますが移動という機能を使って1時間前に移動してみましょう。最初に、期間変更方法を「移動」に設定します。次に、どちらに移動かを設定します。今回は前に1時間移動させてみます。移動方向を「前」を選択し、移動期間を「1」と入力して、単位を「時間」に変更します。入力が終了したら、「移動」ボタンを押します。メッセージが2回出てきますが「はい」を押してください。すると、工程期間が再計算され表示されます。「手動」を選んで自分で好きな時間を設定させることもできます。次は右半分を見ていきます。右半分は日ごとの工数と生産数を持っています。「移動」を選択するとこの値も自動で計算します。計算はされましたが、まだ確定ではありません。最後に、変更ボタンを押してデータを確定させてください。しても、一覧などで見せられても今一つどのようになっているか分かりにくいと思います。次は、視覚的に捉えるガントチャートで工程を確認していきましょう。得意先や仕入先や納品先を登録します。受注情報や発注情報の入力の際に使用されます。紐づく受注を指定して、絞込みが行えるようにした。算出で工場マスタの指示書発行LTの値が効いていない。品目の仕入単価の一覧を表示します。ここでは、品目毎に注文数量や期間で仕入単価を登録・編集することができます。手動自動を問わず、生産計画の確認が出来る画面です。使用停止日以前のものは非表示とした。1.1.5.9No区分不具合001不具合生産計画の再展開が続けて行えない。002不具合品目一覧にて「半製品」の絞込みがきかない。Brisk生産管理システムの仕事を長くやってきました。製造業に役立てるような仕事がしたいと思い、令和1年に起業しました。このシステムが多くの中小企業の方に役立つものになるように機能追加・改善を続けていきます。