2023.04.29八王子市で事業が行われている国道20号八王子南バイパスの進捗状況を見てきました。国で、国道として整備が計画されています。現在既に暫定的に整備されている部分は市道となっている部分もありますが、将来は国道となる見込みです。開通時期は「お答えできない」として現時点では未定・非公表のようです。2021年4月27日付の記者発表により、八王子市大船町~館町間(ロピア付近より以西)について、今後5か年程度での開通と発表されました。道路規格は第4種第1級で、本線部分は往復4車線、設計速度は60km/hで計画されています。現在の国道20号のバイパスとして建設が進められています。現在のように高尾山インター方面に至るルートは、1997年2月24日の都市計画変更によって決定されました。それまでは北野町から西へそのまま伸び、現在の椚田遺跡公園通りが八王子3・3・2号で町田街道とぶつかる予定でした。(圏央道)の高尾山インター(当時は八王子南インターという仮称だった)~神奈川県境間も都市計画決定されました。八王子南バイパスは大部分が他の幹線道路と立体交差する計画で建設されています。八王子南バイパスの東側では、別に日野バイパス(延伸)、日野バイパス(延伸)II期の事業が行われています。日野バイパス(延伸)・II期については下記をご覧ください。日野バイパス(延伸)・II期この枠内の情報は随時更新されます。記事本文の情報と枠内の情報に時間的差異が生じる場合があります。記事の構成上、上記の通り分割して掲載します。(この記事独自の分割構成です)片倉地区は今回は見ていないため割愛します。本記事中の工事内容等は、入札公告や情報公開されている工事設計書に基づいたものです。大きく設計変更がされていることも多く、実際の施工内容とは異なっている可能性があります。4月16日時点の状況です。現場で確認したものであり、工事位置や内容は異なっている可能性があります。八王子医療センター付近では、上記赤色で示したような工事が行われていました。完成した館高架橋(仮称)(地図)前回訪問時には施工中だった「R2国道20号八王子南BP館高架橋上部その6工事」は終了していました。町田街道を横断する本線の高架橋で、A1橋台~P3橋脚間の上部桁を製作・架設しました。うち、新宿側の擁壁工事は引き続き行われていました。工期は更に伸びています。擁壁本体の工事は概ね終了し、階段や法上の整備などを行っているようでした。館第二トンネル(仮称)その24その2工事の範囲(地図)八王子南バイパスの本線は、八王子医療センター付近をトンネルで通過する計画で、館第二トンネル(仮称)として工事が進められています。工事も始まっていました。工事件名は、「R4国道20号八王子南BP館第二トンネルその2工事」で、2025年3月31日までの予定で戸田建設株式会社が施工しています。トンネルは開削して施工する函渠で、現道の下に設置される計画です。現道を切回しながら施工するものと思われますが、現時点で現場には看板が置いてあるのみで大きな工事は始まっていません。6館第二トンネル(仮称)(鹿島建設施工箇所)(地図)写真の順番が前後します。館第二トンネル(仮称)のうち、新宿側半分の工事は引き続き行われています。現道の両側に矢板が差し込まれ、地盤も少し下げられているようでした。作業工程にも書かれているように、中間杭工なども行われているようです。雨水管渠工事5管渠工事が行われている箇所(地図)医療センター交差点~医療センター入口交差点間では、雨水管を推進工法で設置する工事が引き続き行われています。推進なので地上からは大きな変化がありません。工事件名は、「R4国道20号八王子南BP館地区改良その20工事」で、2023年5月26日までの予定で、株式会社新井組が施工しています。工期が若干伸びています。この記事は2ページ目以降もあります。八王子南バイパスの建設進捗状況を見てきました。行って話を聞いてきました。進捗状況2019.11八王子市で事業中の八王子南バイパスの進捗状況を見て来ました。長くなるので今回は東側半分、国道16号~八王子みなみ野間のみ掲載します。進捗状況2022.11八王子市で事業が行われている国道20号八王子南バイパスの進捗状況を見てきました。AM今回は特に読み応えの有る大レポートを掲載願いありがとうございます。国直轄工事は自治体の事業とは予算と計画の推進力が違い、施工業者の顔ぶれも異なることをあらためて感じました。AM国の資料では交通需要が大きく八王子駅周辺の交通緩和などをうたっていますが、正直そこまででもなくない?みたいな感じは個人的にはします。上尾道路などの高規格な一般国道が整備中であることを考えると、甲州方面にもそういう道路があってもいいのかなという気はします。東京~八王子間のこの道路は古くから計画されていますが、八王子市内の区間は圏央道の都市計画決定と同時に都市計画変更されていることを踏まえると、本来であれば圏央道開通と同時に完成し圏央道へのアクセス路という性格もあったのだと思います。AM詳しいご説明を頂き大変ありがとうございました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。ボットによるスパム防止のため、reCAPTCHAを導入しています。サービスに接続できませんでした」と表示されている場合はコメントを送信できませんので、再度読み込んでください。正常な場合は送信ボタンの下に青色のロゴが表示されます。コメントには返信しないことがあります。匿名コメントには原則返信しません。このブログはブログ主の日々の出来事や、まちの様子を記録しているものです。掲載のいかなる事業とも関わりがありません。事業等に関する苦情や要望等は、施行者に直接伝えることをおすすめします。コメント投稿前にご確認ください・記事の内容と関係のある書き込みをしていますか?・個人情報を含んだ書き込みをしていませんか?・特定の個人や団体を中傷したり、不利益を与えるような書き込みをしていませんか?・法令に抵触する書き込みをしていませんか?・用地に関する書き込み(○○が解体されたなど)をしていませんか?そのようなコメントは不要です。・管理者の判断で削除することがあります。本サイトは発言削除の義務を負うものではありません。・悪質な場合は制限などを掛ける場合があります。その他コメント欄のルールについてはこちら。諏訪地区で3回目の準備工事着手About俺の居場所2の移転先です(詳細)。このサイトについて多摩地域周辺の都市開発や都市計画を中心に、日々の出来事を綴っているブログです。サイトの内容私の行動範囲を中心に、都市開発やまちづくり等、まちが変化していく様子を追っています。上記の通り、いくつかのカテゴリに分け投稿しています。埼玉県ホーム検索トップサイドバータイトルとURLをコピーしました。