(2020年2月26日)本日より工事着工しました。作業導線の養生を行い浴室の解体工事に取り掛かります。2.浴室解体工事(2020年2月26日)浴室の解体工事を進めて行きます。Heavy級のホーロー浴槽、とてもじゃありませんが、一人では動かせません!搬出に一苦労です。なんとか外に出す事ができ、40代おじさん二人、肩で息をしています。(≧▽≦)3.解体工事(2020年2月27日)引き続き解体工事を進めています。ユニットバスの収まる開口寸法に合わせて壁面タイルを撤去していきます。4.デッドリフトのおかげ・・(2020年2月27日)解体で発生したコンクリガラやタイルガラを土嚢袋に詰めて搬出しています。一袋15~20キロ位でしょうか・・・50袋程の量です。日頃のトレーニングのおかげです。軽々と難無く運び出しました(>_<)♪5.設備配管工事(2020年2月28日)新規ユニットバスの配管工事です。既存の配管を撤去、新規配管を図面を確認しながら進めて行きます。6.土間下地(2020年2月28日)配管工事が終わりました。新規ユニットバス設置の為の土間コンクリートを打設します。砕石を敷き詰め、土間下地を作りました。7.土間工事(2020年2月29日)浴室内の土間工事です。段取りを進めて行きます。8.土間工事(2020年2月29日)外で練ったコンクリをバケツで室内に運び入れ打設していきます。脊柱起立筋が悲鳴をあげはじめましたっ!(>_<)!9.土間仕上がり(2020年2月29日)土間工事完了です。ユニットバス設置の準備が整いました。10.浴室サッシリフォーム(2020年3月2日)浴室サッシのガラス交換です。単板ガラスから複層ガラスへ交換、断熱性能がアップです。11.トイレリフォーム(2020年3月2日)同時進行でトイレリフォームも行っています。内装を一新、便器も新しい物に交換です。12.トイレリフォーム完了(2020年3月2日)内装が仕上がり、什器の取付が終わり工事完了です。タンク一体型の便器に交換しました。13.玄関リフォーム・採寸(2020年3月2日)玄関ドアリフォームのご相談を頂きました。カバー工法でのご提案でお話を進めさせて頂き、採寸を行いました。14.浴室組立工事(2020年3月3日)本日、浴室の組立工事です。資材が搬入され段取りを進めて行きます。15.浴室組立工事(2020年3月3日)手際よく組立工事が進んでいます。防水処理や各部材の収まりを確認しながらの作業です。16.組立工事完了(2020年3月3日)組立工事完了です。明日、設備配管や電源配線の接続や、ドア廻りの造作工事に入ります。17.大工造作工事(2020年3月4日)浴室入口のの壁やドア枠の造作工事を進めています。スイッチやコンセントの移設等の電気工事も同時進行で行い、仕上げまでもう一息です。18.給湯器交換(2020年3月4日)外部では給湯器交換を行っています。給水・給湯・ガスの接続を進め、内部ユニットバスの配管結びと、工事を進めています。19.洗面室内装工事(2020年3月5日)造作工事が終わり内装工事へバトンタッチです。クロス・クッションフロアを貼って仕上げていきます。20.浴室仕上がり(2020年3月5日)設備・電気工事も終え、浴室も仕上がり、快適な浴室に生まれ変わりました。新しい洗面化粧台を取り付けています。22.工事完了(2020年3月7日)洗面化粧台の取付が終わり、トイレ・浴室・洗面室と全ての箇所が綺麗に仕上がり、工事完了となりました。ご依頼いただきましたお客様、工事に携わった各業者・職人の皆さん、ありがとうございました。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。