完了検査を受ける事になり、今朝は現場へ確認に行きました。若干作業が残っていますが、検査を受けるには問題ない範囲なので、やっとここまできたか。養生も貼ったままなので、わかりにくいかもしれませんが、建具を入れると少し引き締まった感じがしました。今回の建具は、突き板屋さんに自分で選びに行き、残り少ない貴重な栗を頂き、建具にさせて頂きました。残り少ないという事で、全て違う模様が出てしまいましたが、白い大きな空間には、ちょうど良かった気がします。私の体力も限界に近いので(仕事、子育て、第2子妊娠中、自宅の現場監理etc。)、早く無事に終わってほしいと願うのが本音です。上棟はあいにくの雨だったので、上棟式は週をまたいだ昨日の17日大安に行いました。結局、雷が鳴るような天気になってしまったのですが、あまり強い雨にはならず良かったです。屋根は出来てますからね。今日の定例は、現場で行いました。各所の原寸納まりを詰めてる段階です。現場の方は、筋交いや間柱を施工している所です。20日にはサッシが入荷するそうですが、瑕疵担保保険の検査のタイミングとも調整ですね。今日は設備の配管も進んでました。aette2012年04月18日0418外観お披露目やっと足場が先日取れました。真っ白の外壁は、汚れるので周囲からやや反対を受けましたが、何にしても汚れは付くものなので、結局白に決めました。写真のアングルが下手で申し訳ありませんが、シンプルで明るい外観になり、一応自分では気に入っています。先週の日曜日は、お休みにもかかわらず、キッチン倶楽部の高橋さんが、キッチンの取付けに来て下さいました。出来上がりの写真を撮り忘れたもので、養生が取れた時にアップしたいと思います。武蔵野の家2012年04月18日0411棟上げ先週は、進展があまりなかったのですが、本日上棟と相成りました。荒れる天気になるといいながらも、それほど酷い雨にはならず、降ったり止んだり。風が強くなってましたが、無事棟上げとなりました。aette2012年04月11日0411バルコニー目隠しつけてます。内部の大工作業はほぼ終了し、外部バルコニーの目隠し、縦ルーバーを取付け始めました。バルコニーは、奥行きはあまりとれませんでしたが、距離が長いため、ルーバーの本数が、なんと191本!塗装屋さんが1本1本塗ってくれ、大工さんが1本1本ビス留め。皆さん最後に気が遠くなる作業を頑張って下さっています。申し訳ないと思いつつ、大工さんは木が好きなようで、取付けながら、出来上がるにつれて喜んでくれている様子。バルコニーの床は、FRPグレーチングの搬入途中です。大工工事が予定よりもだいぶ延びてしまい、なかなか現場が進行した写真が撮れずにおりましたが、先週末より2階のキッチン部分と、洗面脱衣室・トイレの床タイル工事が入りました。今日は、1階の玄関ホール部分を工事しております。今週からは外壁の吹付け工事が入る予定です。3月末の竣工だった予定は、5月になる模様です。皆さんとても丁寧に作業して下さっているので、自宅という事もあり、急がず楽しんで無事完成出来ればと思います。