外構工事1.砕石敷(2019年4月30日)鋤取りを行いました。その後、砕石を敷いています。2.鋤取り(2019年6月10日)家の周りの鋤取りを行いました。白砕石を10cm入れます。3.根付け(2019年6月12日)ブロックの根付けを行いました。あと、庭を仕切る為の縁石やウッドデッキの下地も行いました。4.ブロック積(2019年6月13日)境界のブロックが積み終わりました。この上にフェンスを設置します。5.土間コン(2019年6月17日)ウッドデッキの床のコンクリートを打ちました。ブロックの天端を仕上げました。6.プレスタ7Y型(2019年6月18日)フェンスを取り付けました。白砕石も入れています。7.リウッドデッキ(2019年6月21日)ウッドデッキを作り始めました。特殊な形なので、切詰が必要になります。8.リウッドデッキ(2019年6月23日)幕板とステップを取り付けました。変形でしたが、見事に納めることが出来ました。9.スノースカイ(2019年6月23日)カーポートを取り付けました。積雪50cm対応になっています。10.ARPオリジナル(2019年6月25日)アプローチに平板を並べています。土間の下地を行いました。11.土間コン(2019年6月26日)土間コンを打ちました。養生してから残りを打つ予定です。12.門扉柱(2019年6月27日)門扉の柱と機能門柱を立てました。その後、平板を並べています。13.人工芝(2019年6月29日)人工芝を敷きました。平板を並べ、周りの白砕石を敷きました。14.土間下地(2019年7月1日)土間の下地を行いました。間に木枠を入れ、土間を仕切っていきます。15.土間コン(2019年7月2日)残っていた土間を仕上げました。門扉と物置も取り付けました。16.枠バラシ(2019年7月8日)木枠を外しました。その後、隙間に白砕石を入れました。17.フェンス(2019年7月9日)フェンスの本体の切詰加工が終わりました。門扉の落とし棒の穴を開けました。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。