山下最終現場チェックいよいよ見学会も今週末です。見学会に先立ち、クライアントとともに山下と現場確認を行いました。工務店の的確な段取りにより、落ち着いて見学会を迎えることが出来ます。細長い狭小地にたつ品川区T邸はとんがり屋根が印象的。外観部分は玄関部しか見えないため、エントランス部分にはクライアントのこだわりがつまっています。悩みに悩んだ外構のタイルも上品で良い仕上がりです。2階はアメリカから仕入れたシーリングファンも設置されました。春から新生活が始まりますね。クライアントのご好意により見学会を開催いたしますので、ぜひお越し下さい。3月15-16日(土日)11:00~16:00@品川区上大崎ご予約はProject1000のホームページよりお問い合わせください。山下現場確認+クライアント打合せ内部もだんだんと仕上がり、先日は山下とともにクライアントと仕様打合せを行いました。室内は基本的にシンプルに仕上げていますが、一部柄クロスやカラークロス等を採用し、空間にアクセントと遊び心を加えています。これでほとんどクライアントとの決定事項が決め終わりました。最初にお会いしてからもう1年のお付きあいなんですね!とクライアントにメールのやり取りの数を教えてもらいました。寂しい気持ちではありますが、完成まであと少し気を引き締めて頑張ります。外壁チェック足場を外す前の外壁の仕上げ、傷等の確認を行いました。雪の影響もあり、外壁工事が思うように進んでおりませんでしたが、職人さんの手際の良い作業によりほぼ完了しました。敷地いっぱいに建物の計画がされているため、足場に登るとすぐ隣には建物があります。作業も一苦労だったと思います。屋根には雪どめもしっかり設置されていました。玄関ドアには木サイディングが貼られ、雰囲気のある質感に。3月15-16日(土日)には完成見学会を行います。白金台駅より徒歩5分ほどの場所になりますので、この機会にぜひお越しください。ご予約はProject1000のホームページよりお問い合わせください。断熱材も充填されました。先日、壁いっぱいの断熱材が吹かれ、既にボードが貼られていました。1階は既に貼り終わり、2階、ロフト部分に取り掛かっていました。今回リビングは12帖とこじんまりとしているため、少しでも広く感じて頂こうと1階、2階ともに鉄骨階段を採用しています。ささらの取付がされており、木の踏み板が今後設置される予定です。踏み板が取り付けられれば、クライアントも簡単に上り下り出来るので、現場確認も容易なのですが、もう少しお待ちくださいね。3枚目の写真は玄関扉です。今回の玄関扉は、クライアントのご要望からSDの扉に外壁面のみ木のサイディングを貼ります。木サイディングを貼られてから、取手や鍵が取付られるので、監督お手製の取手がついていました。現場の工夫に思わず写真に収めずにはいられず、撮ってみました。ボードが貼り終われば、次は造作家具です。大工さんも残り2週間となりました。最後までどうぞ宜しくお願いいたします。内部工事も順調に進行中!品川区T邸。現場では、お二人の大工さんが急ピッチに作業を進行中。外壁には合板が貼られ、サッシも取り付けられていました。1階、2階それぞれフローリングも貼り始められていました。来週はいよいよ断熱材がふかれます。断熱材を吹く前には、電気関係や下地の準備が必要です。寒い冬の現場ですが、工事は順調に進められています。現場は綺麗に片付けられていていつも関心です。大工さんによって、使いやすいように簡易な作業棚や、工具かけが設置されています。この現場の大工さん特製の作業場はこのような感じです!毎回、現場によって変化するので密かな楽しみのひとつです。建坪9坪の住宅が上棟しました。明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いいたします。品川区T邸は昨年末、無事上棟することが出来ました。前面道路が狭いため、6人の大工さんによる手運びで建て方を行っていました。前日までの雨はどこかにいき、晴天の中での建て方でしたが、寒さも本格化する中での作業は大変だったと思います。出来上がったバルコニーからは夕焼けの景色を望むことが出来ました。クライアントさんをご案内。その後、クライアントさんと大工さん、施工会社とともにお清めを行いました。年明けより工事が進んでいきます。3月の完成に向けて、関係者の皆様宜しくお願いいたします。品川区にて配筋検査を行いました。T邸の配筋検査に行ってきました。設計した通りに配筋が組まれているか確認をします。設備屋さんと配管経路の打ち合わせも行うことが出来ました。今週は基礎打設になります。12月の上棟に向けて、着実に準備が進んでいます。地盤改良(鋼管杭)を行いました。今回の計画では、既存擁壁の上に建物を建てます。そのため、既存擁壁に負担をかけないように鋼管杭を打っています。鋼管杭の長さは6m、全部で19本を打ち込みます。狭い敷地の中での作業は大変そうでしたが、1本1本丁寧に施工されていました。この杭が建物全体の荷重を受ける、大切な役割を果たします。監督とも打ち合わせを行い、12月の上棟に向けて準備を進めています。建坪9坪の狭小住宅、地鎮祭を行いました。本日、品川区で新しい住宅の地鎮祭を行いました。本日は「たいら」という日で、物事が平穏に成立する地鎮祭にはお日柄の良い日とされています。天気も良く、最高のスタートがきれました。今月中に地盤改良工事を行い、11月より着工します。クライアントからはお手製の「お赤飯」をお土産に頂きました。クライアントのお心遣いに感謝です。3月の完成に向けて、関係者の皆様宜しくお願いいたします。ご相談は無料で承っております。お気軽にご相談下さい。該当する掲載情報は速やかに削除をお願いします。