1.鋤取り(2021年1月6日)鋤取りを行っています。この上に防草シートを敷き詰め、白砕石を入れる予定です。2.白砕石敷き(2021年1月7日)白砕石を敷いています。ブロックの根掘りが終わりました。3.根付け(2021年1月9日)ブロックの根付けを行いました。この上に5段積む予定です。4.ブロック積み(2021年1月11日)境界のブロックを積んでいます。あと1段残すのみとなりました。5.白砕石敷き(2021年1月12日)白砕石を敷きました。防草シートを敷き詰めている為、雑草が生えにくくなっています。6.白砕石敷き(2021年1月13日)白砕石を敷きました。残っていたブロックを積みました。7.サイクルポート(2021年1月15日)サイクルポートを立てています。レンガで花壇を作りました。8.タイル下地(2021年1月16日)タイルの下地を行いました。ガレージにインターロッキングを並べました。9.機能門柱(2021年1月18日)機能門柱を設置しました。境界杭の周りをモルタルで固めました。10.ポスト取付(2021年1月19日)カーポートの屋根材を取り付けました。機能門柱にインターホンやポストを設置しました。11.ウッドデッキ(2021年1月29日)ウッドデッキを取り付けました。変形地の為、少し手間がかかりました。12.タイル張り(2021年2月1日)階段にタイルを貼っています。ブロックの根掘りを行いました。13.ブロック積み(2021年2月2日)タイルを貼り終えました。化粧ブロックを積み上げ、勝手口の扉の柱を設置しました。14.フェンス取付(2021年2月3日)フェンスを取り付けました。勝手口の扉も取り付けました。15.土間コン(2021年2月5日)土間コンを打ちました。デッキの床下メッシュ囲いも取り付けました。16.枠バラシ(2021年2月12日)土間の枠バラシを行いました。白砕石を整地して工事が完了しました。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。