2019.04.04国分寺市で行われている国分寺3・2・8号府中所沢線の進捗状況を見てきました。こちら国分寺3・2・8号府中所沢線は国分寺市で事業中の都市計画道路です。2007年11月26日に事業認可を得て東京都が事業を行っています。事業期間は2027年3月31日までです。多喜窪通りから五日市街道までの約2,500mの区間について道路を新設します。幅員は36mです(立体交差箇所では一部異なります)。多喜窪通りから熊野神社通りまでの区間は、2017年3月16日14時に交通開放されました。3・2・8(東京都建設局)この枠内の情報は随時更新されます。記事本文の情報と枠内の情報に時間的差異が生じる場合があります。進捗状況2020.82020.09.102020.12.09工事の看板等2019年3月31日現在、行われている工事はありませんでした。先に書いておきますが、昨年とほとんど変わっていません。撮影位置はこの通りです。北側から見ていきます。昨年と変わらず、用地取得はほぼ終了しています。2戸倉通りから府中方面こちらも大きな変化はありません。アンダーパスによる立体交差になる予定です。鉄道直下部分は2012年度より西武鉄道に委託されて工事が行われていました。鉄道直下のボックスカルバートは2016年頃には完成していたようですが、暫く工事が進められ、2019年2月末ごろに工事は終了したようです。現在は共同企業体は撤収し、看板等はすべて取り外されていました。鉄道真下にコンクリートのカルバートが見え、手前には支保工が見えます。3月31日現在は何も工事を行っていませんでした。擁壁設置工事が予定されていたはずです。綺麗に整備されましたね。線路脇に「恋ヶ窪架道橋」とポールが立っていたのですが、これが正式名なんですかね。4アンダーパス上部より府中方面これまでは仮囲いの中で工事が進められていました。貼り紙やお知らせが撤去されているのがわかるかと思います。右側が国分寺市役所です。用地取得も大きなのは残り1件程度ですかね。したのはわかりませんが。6市役所通りから府中方面こちらも変化はないです。昨年9月の時点で行われていた「街路築造工事のうち排水管設置工事(29北北-国分寺3・2・8)」は終了していました。設置された排水管とマンホール8熊野神社通りから府中方面ここから先は2016年3月に開通した区間です。道路も大分認識されたようですね。記載内容は執筆日または撮影時のものです。工事が進んでいました。2020年12月7日追記2020年12月23日より北口交通広場に一部バス路線が乗り入れを開始します。国分寺市で事業中の国分寺3・2・8号府中所沢線の進捗状況を見て来ました。左の図が今回見てきた範囲です。事業概要については下記をご覧ください。進捗状況2020.11国分寺市で事業が行われている国分寺3・4・6号小金井国分寺線ののうち、西武国分寺線との立体交差予定区間の進捗状況を見てきました。2013年に事業認可を得て東京都が事業を行っているもので、アンダーパスにより西武国分寺線と立体交差する計画です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。ボットによるスパム防止のため、reCAPTCHAを導入しています。サービスに接続できませんでした」と表示されている場合はコメントを送信できませんので、再度読み込んでください。正常な場合は送信ボタンの下に青色のロゴが表示されます。コメントには返信しないことがあります。匿名コメントには原則返信しません。このブログはブログ主の日々の出来事や、まちの様子を記録しているものです。掲載のいかなる事業とも関わりがありません。事業等に関する苦情や要望等は、施行者に直接伝えることをおすすめします。コメント投稿前にご確認ください・記事の内容と関係のある書き込みをしていますか?・個人情報を含んだ書き込みをしていませんか?・特定の個人や団体を中傷したり、不利益を与えるような書き込みをしていませんか?・法令に抵触する書き込みをしていませんか?・用地に関する書き込み(○○が解体されたなど)をしていませんか?そのようなコメントは不要です。・管理者の判断で削除することがあります。本サイトは発言削除の義務を負うものではありません。・悪質な場合は制限などを掛ける場合があります。その他コメント欄のルールについてはこちら。戦争で付け替えられた旧道@川崎馬絹About俺の居場所2の移転先です(詳細)。このサイトについて多摩地域周辺の都市開発や都市計画を中心に、日々の出来事を綴っているブログです。サイトの内容私の行動範囲を中心に、都市開発やまちづくり等、まちが変化していく様子を追っています。上記の通り、いくつかのカテゴリに分け投稿しています。埼玉県ホーム検索トップサイドバータイトルとURLをコピーしました。