プログラム」(TKSレポート2003)を発表した。おいて言及されていたものであり、今後3年毎に発行される予定で、今回がその第一回目となっている。プログラムでは、ポシヴァ社が使用済燃料の最終処分場の建設許可申請を行う時期が2012年とされている。申請時期を2010年から2012年に変更すると決定したことを反映している。あるテオリスーデン・ヴォイマ社(TVO)とフォルツム・パワー・アンド・ヒート社(FPHO)が2003年6月11日付のKTMへの共同書簡において行った、ポシヴァ社による使用済燃料の最終処分場の建設許可申請に関するスケジュール変更要求に対して下されたものである。両社は、変更の理由を、以下のように述べている。近年の設計作業の結果により、2010年の終わり頃に関連するスケジュール目標に柔軟さが必要とされることが示されている。2010年までに建設されるONKALO地下特性調査施設は、最終処分場所の一部として使用される予定である。このため、1980年代および1990年代に必要であるとみなされていたものに比べ、2010年代の処分場所の建設作業は著しく減少する。センター(STUK)は、両社が2001年~2010年に対して提示した研究、開発および設計作業のプログラム(TKSプログラム)に関する見解(Y811/35、2001年9月26日)において、2010年の目標は少し延期せざるを得ないという評価を示している。公表-参照)KTMはこの決定の中でポシヴァ社の申請時期を2012年にするとともに、遅くとも2009年までに暫定申請書を提出し、必要書類の準備状況について説明することを求めている。KTMは今回の変更が処分場の操業開始時期(2020年頃)には影響しないとの考えを示している。進捗及び今後3年間において焦点をあてる作業プログラム提案が記されている。センターが整備しています。