外構工事1.鋤取り(2019年8月5日)鋤取りを行いました。次は根掘りを行います。2.根掘り(2019年8月6日)根掘りを行いました。砕石を敷き、配筋を行っています。3.ブロック積(2019年8月7日)ブロックを積んでいます。半分ほど積み終えました。4.階段(2019年8月8日)階段を積みました。生コンを入れ、タイルのアラ打ちを行いました。5.アラ打ち(2019年8月9日)ブロックを積み上げ、階段のアラ打ちを行いました。レンガで花壇を作りました。6.化粧ブロック積み(2019年8月10日)既存のブロック塀に合わせて化粧ブロックを積みました。家の裏側に土も入れています。7.美ブロ塗装(2019年8月11日)門柱に美ブロ塗装を行いました。土間の下地も行いました。8.コーピング(2019年8月12日)ブロック塀にアルミの笠木を設置しました。ポストやインターホンも取り付けました。9.土間下地(2019年8月19日)土間の下地を行いました。マスの高さを合わせ、メッシュ筋を敷き詰めます。10.土間コン(2019年8月21日)土間コンを打ちました。階段のタイルも貼り始めました。11.タイル貼り(2019年8月22日)床のタイル貼りを行いました。マスの部分にはフロアハッチを使いました。12.土入れ(2019年8月24日)枠バラシを行い、隙間に白砕石を入れました。花壇に黒土を入れました。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。