こちら川崎3・4・4号世田谷町田線は多摩川の多摩水道橋から町田市境に至る都市計画道路です。すべての区間で現道があり、津久井道と呼ばれています。~多摩区役所付近の約820mでは、登戸工区として道路を拡げる事業を行っています。事業認可は1990年2月16日で、施行者は川崎市です。※この画像は2018年8月に撮影したものです。現在は事業施行期間が変更されています。南武線などをまたぐ登戸陸橋に新しい橋を架け、4車線化します。1990年2月16日~2028年3月31日2023年3月31日現在この枠内の情報は随時更新されます。記事本文の情報と枠内の情報に時間的差異が生じる場合があります。現在は使用されていない下り線橋梁(旧橋)登戸陸橋は、1957年に供用開始された旧橋の隣に新しい橋を建設することで拡幅する計画となっています。2022年までに新橋の建設は完了し、2022年6月7日に新橋へ上下線の交通切替えが完了し、旧橋は一旦使用終了となっています。生田方面車線の橋梁として使用する計画ですが、その前に旧橋の補修を行う予定です。現場には、「道路橋の架替え工事」の看板が掲示され始めました。工事は、協定に基づき鉄道会社に委託して施工をすることがほとんどで、今回の工事も同様と思われます。議会資料によると、JRへの委託は2022年度からの3箇年とのことです。イメージ今回の工事で施工するのは、JR南武線を横断する部分の桁です。)工事」の入札が行われ、日本ファブテック株式会社が落札しています。(旧橋)はほとんどがRC橋ですが、JR南武線を跨ぐ部分のみ単純鋼床版鈑桁橋となっています。この鋼桁部分が工事箇所です。5月初旬現在、橋の世田谷側下部に仮囲いがされ、橋下の通路が一部通行止めになっています。建通新聞及び川崎市議会資料などによると、この部分以外にも旧橋の耐震・耐荷等工事を川崎市発注で行う予定です。2023年3月31日には、都市計画事業の計画変更認可がされ、事業施行期間が5年延伸され、2028年3月31日までとなりました。進捗状況を見てきました。こちらこの枠内の情報は随時更新されます。稲田堤駅の橋上駅舎化工事ですが、踏切横の雑居ビルの解体が完了していました。進捗状況を見て来ました。今年2月以来の訪問ですが、2月のものはブログにしていませんので、前回の記事は昨年11月のものになります。事業概要はこちらこの枠内の情報は随時更新されます。AMここは時間かかり過ぎですね。東京側は何年も前にできてるのに、川崎側のやる気のなさが酷いですね。川崎は全体的に隣の東京、横浜ができてるのに、川崎に入った途端未整備のところが多い。PM予算規模が全然違いますからね。建設中の等々力大橋も同じ感じになるんじゃないですかね。AM本当に駄目、只でさえ、えさ、渋滞が酷いのに、その上救急車が来た時には、救急車も身動きが出来ない状態なのに、あと5年。AM登戸陸橋の下りの橋の工事が始まるんですね、毎日通っているのですが知りませんでした。陸橋の下は以前に行ったことがありますが柱とか鉄板らしきものを巻いて耐震の補強工事済みの様に見えたのですがまだやるんですね。PM下部工や主桁は鉄板の巻き立て等で耐震対策はしてあるように見えますが、それ以外の部分は怪しい箇所が多いように見えます。点検結果も健全度IIIで、対策は必要な判定になっています。どこが悪いのか公表されていないのでわかりませんが、床版や表面防水はおそらく長年やっていないでしょうし、、ゲルバー桁部分のヒンジなどは遠目で見た感じよくないように見えます。旧橋の高欄は現在の基準高さを満たしてない、または応急的に継ぎ足している部分が多いため、私が担当ならこのタイミングでとっかえると思います。歩道がないため、この整備もやるのではないでしょうか。PMGW中に世田谷方向から町田方向へ抜ける機会がありこの場所を通りました。休日の日中でも車線減による渋滞があり旧橋の解体と新設に何年要するか気の遠くなる思いがしました。旧橋を補修して再利用できるのは幸いですが、半世紀以上前に作られた古い橋であり耐震基準も違い補修・補強ヵ所は多いにしても工期5年は少し長いですね。PM鉄道の営業線直上の工事を含み、終電後~初電間の数時間での施工となるためどうしても時間がかかってしまいます。施工ヤードが狭小であることから、その工事が終わらないと次の工事(耐震耐荷等の工事)に取り掛かれないことを考えると、5年程度はかかると思います。着手(1990年)からは時間が経ちすぎです。PMJR直上部は2023年度から2ヵ年での施工となるのでそのくらいですが、その後耐震耐荷、4車線化に向けた工事を行うことを考えると、5年程度かかると思います。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。ボットによるスパム防止のため、reCAPTCHAを導入しています。サービスに接続できませんでした」と表示されている場合はコメントを送信できませんので、再度読み込んでください。正常な場合は送信ボタンの下に青色のロゴが表示されます。コメントには返信しないことがあります。匿名コメントには原則返信しません。このブログはブログ主の日々の出来事や、まちの様子を記録しているものです。掲載のいかなる事業とも関わりがありません。事業等に関する苦情や要望等は、施行者に直接伝えることをおすすめします。コメント投稿前にご確認ください・記事の内容と関係のある書き込みをしていますか?・個人情報を含んだ書き込みをしていませんか?・特定の個人や団体を中傷したり、不利益を与えるような書き込みをしていませんか?・法令に抵触する書き込みをしていませんか?・用地に関する書き込み(○○が解体されたなど)をしていませんか?そのようなコメントは不要です。・管理者の判断で削除することがあります。本サイトは発言削除の義務を負うものではありません。・悪質な場合は制限などを掛ける場合があります。その他コメント欄のルールについてはこちら。UR団地建替え建設工事も始まるAbout俺の居場所2の移転先です(詳細)。このサイトについて多摩地域周辺の都市開発や都市計画を中心に、日々の出来事を綴っているブログです。サイトの内容私の行動範囲を中心に、都市開発やまちづくり等、まちが変化していく様子を追っています。上記の通り、いくつかのカテゴリに分け投稿しています。埼玉県ホーム検索トップサイドバータイトルとURLをコピーしました。