レポート■埼玉県さいたま市外構リフォーム工事1.解体(2023年1月10日)カーポートを解体しました。ブロックと土間の解体や、植木の撤去を行いました。2.解体(2023年1月11日)土間の解体を行いました。3.根付け準備(2023年1月12日)根掘りを行い、砕石を敷きました。その後、配筋を行っています。4.根付け(2023年1月13日)化粧ブロックの根付けを行いました。ブロックを6段積む予定です。5.化粧ブロック積み(2023年1月14日)根付けを行いました。その後、ブロックを積んでいます。6.建仁寺垣(2023年1月18日)ブロックの上に高さ1mの建仁寺垣を組みました。フェンスの柱を立てています。7.機能門柱(2023年1月20日)機能門柱を設置しました。ブロックの天端を仕上げています。8.土間コン(2023年1月21日)土間コンを打ちました。フェンスを付けたり、砕石を敷きました。9.表札(2023年1月30日)表札を取り付けました。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。