実地試験では、自分が経験した工事を書かなければならない【経験記述】があります。経験記述は書かないと採点されないので、合格するには必ず書かなければならない問題です。実地試験ってどうやって勉強しよう...記述とかってどう勉強したらよいかわからないし不安だな...自分の経験した工事をどうまとめよう...こんなお悩みを解決します。今回は【工程管理】の経験記述がテーマです。該当する方は、そのまま読み進めていただければと思います。資格もち某県庁の公務員土木職として7年間はたらき、人間関係のストレスや組織体制が合わないと感じて退職しました。勉強方法や公務員のあれこれ、仕事などをメインとしてさまざまな情報発信をしています。それではさっそく参りましょう、ラインナップはこちらです。それでは【工程管理】の経験記述の解答例をみていきましょう。設問1では、自分が経験した工事の基本的な情報を書くことになります。本番では何も見てはいけないので、しっかり暗記して書けるようにしておきましょう。施工量:盛土工3,800m3、間知ブロック張工1,300m3、基礎コンクリート工(C型)150m工事場所は~地内までくわしく書きましょう。工期も日にちまで書いてください。主な工種や施工量はできるだけ具体的に!延長やボリューム(施工量)の数値を入れると、より分かりやすいですよ。工事におけるあなたの立場を書いてください。設問2では自分が工事をしたときの技術的課題、その課題を解決するための検討、そして対応処置について書いていきます。基本的に、行はすべて埋めるように書くようにしましょう。最初の2~3行で工事の概要を説明し、3行目以降で生じた現場の状況を記述、最後の1~2行で留意した技術的課題を書きます。解答例)本工事は○○年〇月に発生した台風○○号及び○○豪雨により一級河川○○川が増水し、堤防が崩壊したため崩壊部に盛土を行い、間知ブロック張工を施工する災害復旧工事であった。工期半ば、8月の初旬に、河川の増水による締切盛土の崩壊が発生し、工事中止等によって20日の工程遅れが生じた。したがって、残工期1ヵ月間で、施工量アップによって工期内に工事を完成させることが重要な課題であった。検討理由や内容は、番号をつけると見やすくなります。解答例)残工事において、20日の工程短縮を図るため、次の検討を行った。1ネットワーク式工程表に基づいて、8月中旬段階での工程フォローアップを実施した結果、間知ブロック張工がクリティカルパスであることが判明した。従って、日施工量をアップするための施工管理について他工種との関連性も含めて検討を行った。2夜間照明等を準備して、1日2時間程度の残業による施工量確保について検討した。3施工業者から提案されていたブロック納入業者は1社であったが、日施工量アップに見合う納入能力がないため、もう1社追加する方向で発注者と協議し指示を行った。4現在の機械編成では、特に細かな駄目処理がネックとなって日施工量アップの障害となるため、追加投入すべき機種について検討を行った。2については、労働規定の範囲内で1日2時間程度の残業について検討を行ったが、夜間での作業は危険を伴うため、この検討内容については実施を見合わせた。最初の1行は「以上の検討結果に基づいて、下記の対応処置を実施した。」という感じで書き、はじめの1行を埋めます。2行目から検討した内容に対応させて番号をつけ、検討した結果について簡潔に記述します。最後の1行で、課題が解決した旨について「上記の処置を実施した結果~~~。」というふうに結果をまとめます。文章の中に規格値や数字、日数などを入れるようにしましょう。解答例)以上の検討結果について、本工事では下記の処置を行った。1工程のフォローアップ結果から、間知ブロック張の施工を2工区に分割することとし、施工斑を1班追加投入した。2発注者と協議を行い、間知ブロックの納入業者を1社から2社に変更し、日納入数量を確保した。3バックホウ1台、移動式クレーン1台の機械編成にクレーン仕様のバックホウ1台を追加し、駄目処理でのロスタイムを大幅に低減した。上記の対応処置を実施した結果、工期内に工事を完成させることができた。検討した内容について、実施した処置が対応するように書きましょう。「工事全体の流れを把握していること、さらに施工にあたっては、それぞれの工種の工程と進捗状況、全体との関連が理解できているか」ということが大切です。工事は、気象条件や天候不順、地下水の有無、機材資材の調達や交通状況などのさまざまな要因により予定より遅れがちになることが多いです。実地試験(第二次検定)の勉強方法は?実地試験(第二次検定)の内容は以下のとおりです。)のうち、指定されたものについて、自分の経験した工事で記述する。問2~問6の5問のうち3問選択し回答する。問7~問11の5問のうち3問選択し回答する。学科試験(第1次検定)のマークに比べすべて筆記なので、実地試験(第2次検定)はかなりむずかしい内容になっています。経験記述や土木知識の内容をまとめて勉強しておけば、合格できますので頑張りましょう。1経験記述について経験記述については、自分の経験した工事をまとめてから、ひたすら書けるように練習します。誤字脱字などに気をつけてください。文字はていねいに書くことを心がけましょう。2土木知識の記述問題について土木知識の記述問題については、一次試験だったマークシートの応用問題です。土木知識を筆記で書けるようにしておくことが大切です。過去問を一通りやってから、参考書などを使って自分なりの文章でまとめて、くり返し読んだり書いたりして覚えることをおすすめします。経験記述をプロが代行して書いてくれるサービスもあります。(添削もあり)文章を書くのが苦手な人や、勉強時間があまりとれない人におすすめです。気になる方は参考にしてみてください。添削サービスぜひ確認してみてくださいね。解答例を見ながら自分の工事をまとめること経験記述は手書きなので、じっさいノートに書いて覚えると良い経験記述が書けたら、何も見ずに書ける練習をすること経験記述が不安ならプロに添削してもらおうなんども書いて練習することで、本番の試験でも落ちついて経験記述を書くことができます。続きを見る今回は以上です。参考になればうれしいです。ありがとうございました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。こんなお悩みを解決します。日本は海に囲まれた島国。今回は、港湾の施設や港湾法、港湾のいろいろを図解や表などでまとめました。こんな疑問にお答えします。合わせて空中写真測量における写真地図作成の方法も解説していますのでぜひご覧ください。土木分野では都市計画や交通関連の基礎知識であり、「交通需要マネジメント」と呼ばれます。どちらもダムや橋、道路などの公共(土木)施設における、長寿命化を図るための管理方法や施策のことです。4などの資格を取得しています。勉強方法や公務員のあれこれ、仕事の心得などをメインに情報発信をしています。