外構工事1.鋤取り(2017年5月15日)まず、ガレージの鋤取りを始めました。残土処分を行い、砕石を敷いていきます。2.根掘り(2017年5月16日)境界ブロックの根掘りを行いました。砕石を敷き、転圧しています。3.ブロック積(2017年5月17日)境界のブロックを積み始めました。見える部分は、化粧ブロックを使用しています。4.ブロック積(2017年5月19日)片側の境界ブロックが積み上がりました。この上に目隠しフェンスを取り付ける予定です。5.ブロック積(2017年5月22日)反対側のブロックも積み上がりました。次はアプローチなどの土間工事の準備に取り掛かります。6.土間下地(2017年5月23日)アプローチと、ウッドデッキの下のコンクリートを先に打つため、木枠を入れ、土間コンの下地を作りました。7.土間コン(2017年5月24日)アプローチのコンクリートを打ちました。これでお引越しの時には歩けるようになりました。8.ウッドデッキ(2017年5月29日)ウッドデッキを作っています。床板を半分ほど貼り終えました。9.機能門柱(2017年5月30日)ウッドデッキが完成しました。フェンスも取り付けています。10.門扉(2017年6月2日)門扉の本体を取り付けました。目隠しフェンスの柱も立てました。11.インターロッキング(2017年6月5日)アプローチにインターロッキングを並べています。中心にはアクセントとして石を貼っていきます。12.フェンス(2017年6月6日)ウッドデッキの前に大型の縦格子のフェンスを取り付けました。次は土間コンの準備に取り掛かります。13.石貼り(2017年6月7日)インターロッキングの間に石を貼りました。土間コンが打てるように木枠を入れました。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。