1.鋤取り(2023年3月27日)ガレージの鋤取りを行いました。その後、砕石を敷いています。2.解体(2023年3月28日)コンクリートの解体を行っています。3.インターロッキング下地(2023年3月29日)インターロッキングの下地を行いました。ブロックの根掘りをおこないました。グレー(2023年3月30日)インターロッキングを並べています。切詰以外は張り終えました。グレー(2023年3月31日)インターロッキングの切物をはめています。隙間に硅砂を敷いています。グレー(2023年4月1日)ガレージのインターロッキングが終わりました。裏のブロック積みや門柱の根付けを行いました。7.白砕石敷き(2023年4月4日)白砕石を入れています。裏側を敷き終えました。8.白砕石敷き(2023年4月4日)白砕石を入れています。フェンスの柱を立てました。9.門柱(2023年4月5日)門柱のブロックを積みました。この後、美ブロ塗装を行う予定です。YS3型(2023年4月5日)ブロックの天端を仕上げました。その後、フェンスを取り付けています。11.美ブロ塗装(2023年4月29日)門柱を美ブロで塗装しました。その後、インターホンを取り付けたり、インターロッキングを敷き詰めました。12.ラインスタイル(2023年5月26日)玄関前にフェンスを設置しました。門柱に笠木を取り付けました。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。