レポートMarketplace製品アプリケーション請求とライセンス情報よくある質問ログアウトアカウントにログインサポートにお問い合わせください。コミュニティをご利用ください。チャートは、合計スコープと比較したスプリントの完了済み作業を視覚的に表します。プロジェクトの健全性の維持に役立つ警告や、プロジェクトの進捗に関する解析結果も提供します。パスからの逸脱などの問題を素早く特定できます。ボードにのみ適用されます。ポイントのみが含まれます)。クリックし、関連するプロジェクトを選択します。メニューをクリックします。チャートを表示できます。完了した作業量と残作業量を日次ベースで確認できます。ポイント、課題数、見積もりなど、様々な方法で測定できます。横軸は時間を表します。それに関連する灰色のガイドラインが表示されます。ガイドラインは、目標を達成するために必要な日次の完了量を示す理論線です。チャートでの線と線との間の距離は、残っている作業の量です。プロジェクトが完了すると、線が交わります。作業スコープのスパイクはマイルストーンに何かが追加されたことを意味します。完了作業のスパイクはストーリーが完了されたことを意味します。この情報は、追加された作業量が多すぎるかどうか、または、作業が見積もった内容よりも複雑だったかどうかなどをふりかえるために必須です。クリープを特定するには、「作業スコープ」線を調べます。各スプリントの実際の開始および終了日と予定された開始および終了日を確認できます。