進捗状況2021.82021.09.07八王子市で事業が行われている国道20号八王子南バイパスの進捗状況を見てきました。国で、国道として整備が計画されています。現在既に暫定的に整備されている部分は市道となっている部分もありますが、将来は国道となる見込みです。開通時期は「お答えできない」として現時点では未定・非公表のようです。2021年4月27日付の記者発表により、八王子市大船町~館町間(ロピア付近より以西)について、今後5か年程度での開通と発表されました。道路規格は第4種第1級で、本線部分は往復4車線、設計速度は60km/hで計画されています。現在の国道20号のバイパスとして建設が進められています。現在のように高尾山インター方面に至るルートは、1997年2月24日の都市計画変更によって決定されました。それまでは北野町から西へそのまま伸び、現在の椚田遺跡公園通りが八王子3・3・2号で町田街道とぶつかる予定でした。(圏央道)の高尾山インター(当時は八王子南インターという仮称だった)~神奈川県境間も都市計画決定されました。八王子南バイパスは大部分が他の幹線道路と立体交差する計画で建設されています。八王子南バイパスの東側では、別に日野バイパス(延伸)、日野バイパス(延伸)II期の事業が行われています。日野バイパス(延伸)・II期については下記をご覧ください。日野バイパス(延伸)・II期この枠内の情報は随時更新されます。記事本文の情報と枠内の情報に時間的差異が生じる場合があります。記事は見つかりませんでした。今回は、工事が進められている寺田町付近~館町間の様子を見てきました。記事の構成上、下記の通り分割して掲載します。(この記事独自の分割構成です)工事の看板等は8月25日に現地で確認したものであり、見落としている可能性もあります。工事内容は現場の看板や入札公告等から得られたものです。設計変更などが行われている場合もあります。現場で確認したものであり、工事位置や内容は異なっている可能性があります。八王子医療センター付近では、上記赤色で示したような工事が行われていました。5月と大きく変化はありませんでした。(地図)町田街道と交差する医療センター入口交差点は、八王子南バイパスの本線は立体交差する計画で、工事件名等では「館高架橋」と呼ばれています。写真のように、医療センター入口交差点の都心側では、P1橋脚とA1橋台の建設が進められていました。2022年3月24日までの予定で松本土建株式会社が施工しています。5月の時点では6月30日までの予定でしたので、工期は大幅に延伸されています。(地図)5月の時点では、地面に埋まる部分の工事をしていましたが、今回は上の部分の配筋などが行われているようでした。徐々に見通しが悪くなってきていて、将来の道路構造が想像しやすくなってきました。(地図)館高架橋のP3橋脚より下側では、本線の床版整備が行われています。2021年9月30日までの予定で、株式会社ナカノフドー建設が施工しています。5月にも同様に施工されていました。遠目で詳しくは見えませんでしたが、現在は壁高欄などの整備が行われているように見えました。製作・架設を行う・R2国道20号八王子南BP館高架橋上部その6工事の入札が、2021年2月24日に開札されました。入札の結果、エム・エムブリッジ株式会社が落札しています。現在のところ現場着手はしていません。工事設計図面によると、A1橋台側からの送り出し架設と、P3橋脚側からのクレーン・ベント架設を想定しているようなので、今やっている工事が終わらないと着工できなさそうです。(地図)館小中学校の北側斜面では、擁壁工事が行われています。UR管理道路と八王子南バイパス下り側道の間に擁壁を設置するものです。5月の時点では、2021年6月26日までの予定でしたので、半年ほど工期が延伸されています。(地図)このときは休憩時間だったのか作業はしていませんでした。擁壁前面の土砂の掘削でもしていたのでしょうか。この工事に伴い、前面道路の車線が若干移動しているほか、南側歩道も仮設となっています。(地図)医療センター交差点の角では、切土工事が行われています。写真右側の市道横山92号線を医療センター駐車場正面に付け替えるために、切土や地山補強土壁工を行うものです。2022年3月24日までの予定で松本土建株式会社が施工しています。上で書いた橋脚・橋台工事と抱き合わせの工事で、これも当初工期より延伸されています。前回来たときはなかった気がするのですが、イメージ図が書かれた広報看板が設置されていました。(地図)八王子医療センターの東側では、館第二トンネルの建設工事が行われています。