外構工事1.鋤取り(2017年10月24日)今日から着工です。ガレージの鋤取りを行い、砕石を敷きました。残土は宅内処分しました。2.レンガ(2017年10月25日)土留めのレンガをコバ立てで行いました。距離が長く、曲線になっているのでなかなか大変でした。アプローチの縁取りにも取り掛かっています。3.レンガ・根付け(2017年10月26日)アプローチの縁取り、サークル状の花壇を造りました。門柱ブロックの根付けを行いました。4.土入れ(2017年10月27日)宅地右側の土が足りなかったので、搬入し整地しました。5.門柱(2017年10月27日)門柱のブロックを積みました。天端が全体的に曲線なので、カットしています。6.インターロッキング(2017年10月30日)アプローチのインターロッキングをやっています。十字目地にならないよう、千鳥に並べていきます。7.インターロッキング(2017年10月31日)昨日に引き続き、アプローチのインターロッキングです。両端は縁取りのレンガに合わせてカットし、はめ込んでいきます。8.美ブロ・土入れ(2017年11月1日)門柱の美ブロ塗装を行いました。宅地左側に土を搬入し、整地しました。9.土間下地(2017年11月3日)ガレージのコンクリートを打つ準備をしました。曲線のスリットが入るので、木枠を曲げて入れています。10.土間コン(2017年11月7日)ガレージのコンクリートを打ち込みました。お客様が車を止める都合上、半分づつ打ちます。コンクリートが締まるまでの時間を利用して、インターロッキングの切り物も終えました。11.レンガ(2017年11月17日)残りのコンクリートを打つ前に、隣家との境にレンガを積みました。12.土間下地(2017年11月21日)ガレージの残りのコンクリートを打つ為の準備をしました。こちら側も曲線のスリットが入ります。境のレンガの残りの根掘りをしました。13.白砕石敷(2018年4月23日)追加工事をさせて頂くことになりました。家の周りを10cm鋤取り砕石を敷いています。14.白砕石敷(2018年4月24日)白砕石を家の裏側に運んでいます。縁石も同時に設置しました。15.白砕石敷(2018年4月26日)家の表側に白砕石を敷いています。最後にはすべて敷き終わりました。16.土入れ(2018年4月27日)芝生を貼る為、土の入れ替えを行っています。この後、芝生を貼る予定です。17.芝はり(2018年4月28日)芝を貼っています。後は、レンガで花壇を作れば完成です。18.花壇(2018年5月1日)レンガで花壇を作りました。芝生の目土を入れ、たっぷり水をあげています。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。