外部の防湿防水シートを張り終え、いよいよ外壁材の化粧サイディングを張っていきます。色・柄は、建築主と相談しながら決めていきました。場所の特性にあったものをということで、派手なものは避け、落ち着いた雰囲気になるよう心がけました。上棟を終え、外装工事も終盤に入ったので内装工事の事前打合せを行いました。福祉施設なので内情に詳しい御施主様と肌理細かい設備等の指定確認を行います。2日間かけて上棟しました。軸組みはやはり美しいです。今日は、土台の敷き込みでした。防虫のための薬剤を浸透させているため、薄い緑色をしています。これは表面だけの処置ではなく、木材の中央部分までしみこんでいるので、安心だと思われます。明日から柱や梁を建てていき、どんどんカタチになっていきます。基礎部分は、ベタ基礎と言われるものです。建物下全てに厚さ15cmの鉄筋コンクリートの板を造っているようなものです。工事日は10月16日でした。軸組の材料検査に行ってきました。節も少なく、色味もほぼ同程度で良い材料が入っていました。昨日より地盤改良の工事にはいりました。簡単に言うと地盤改良というのは、建物下の地盤にセメント液などを混ぜることで、地盤を強固にし耐力を向上させることで、建物の沈下をなくしましょうというものです。ここの場合、約2mの間隔で直径60cmの地盤改良杭を約80本造ります。4日間かかるようです。本日、グループホームくるみの「地鎮の儀」が粛々と執り行われました。今後の予定としては、10月初めに地盤改良工事、10月中旬に基礎工事、10月末に棟上げとなり、来年の1月末に完成となります。工程写真をUPしていく予定です。3375-1TEL:0985-73-6315FAX:0985-73-6978お問い合わせ宮崎県を中心に活動している設計事務所です。