間中木工所の職人ブログです。お客様への進行状況のご連絡、完成写真や日々の写真をおつたえしてゆきます。製作4日目1日目~5日目は、各パーツの接着、コバ仕上げ作業。形になっておりません。そのまま溝加工をしてしまうと、ベニヤが見えてしまう。点から無垢材を埋め込みます。天板、地板のほかに全ての側板も掘り込みます。扉が閉じた状態の時、収まりを良くする為です。この作業に2日費やしました。本日の作業は、コバの無垢接着です。下画像のようなクランプ(原始的ですが、、)で締め上げ、乾くまでの1時間放置します。この部材は、左のユニットの天板。シンクのカキトリ加工。この部材だけ防水の為ウレタン塗装をします。明日は、引き続きコバの杉無垢材の接着。明後日よりNCルーターによる組み手や棚ダボ加工に移ってゆきます。箱本体が組みあがるのは、2月5日ぐらいになる予定。引戸に時間をかけたいと思っています。