2021.05.08八王子市で事業が行われている国道20号八王子南バイパスの進捗状況を見てきました。概ね西側より工事が進められています。相武国道事務所の事業概要によると、今年度は当初予算で79億円の事業費が付いていて、今年度も工事がかなり進んでいきそうです。おいて、八王子市大船町~館町間について今後5か年程度で開通すると、新たに見通しが公表されました。八王子南バイパスの未開通区間の開通見通しが公表されるのは、これが初めてです。ここでいう、大船町~片倉町間は下記で示した通りです。国で、国道として整備が計画されています。現在既に暫定的に整備されている部分は市道となっている部分もありますが、将来は国道となる見込みです。開通時期は「お答えできない」として現時点では未定・非公表のようです。2021年4月27日付の記者発表により、八王子市大船町~館町間(ロピア付近より以西)について、今後5か年程度での開通と発表されました。道路規格は第4種第1級で、本線部分は往復4車線、設計速度は60km/hで計画されています。現在の国道20号のバイパスとして建設が進められています。現在のように高尾山インター方面に至るルートは、1997年2月24日の都市計画変更によって決定されました。それまでは北野町から西へそのまま伸び、現在の椚田遺跡公園通りが八王子3・3・2号で町田街道とぶつかる予定でした。(圏央道)の高尾山インター(当時は八王子南インターという仮称だった)~神奈川県境間も都市計画決定されました。八王子南バイパスは大部分が他の幹線道路と立体交差する計画で建設されています。八王子南バイパスの東側では、別に日野バイパス(延伸)、日野バイパス(延伸)II期の事業が行われています。日野バイパス(延伸)・II期については下記をご覧ください。日野バイパス(延伸)・II期この枠内の情報は随時更新されます。記事本文の情報と枠内の情報に時間的差異が生じる場合があります。今回は、既に開通している浅川トンネルを除く、全区間の様子を見てきました。記事の構成上、下記の通り分割して掲載します。(この記事独自の分割構成です)工事の看板等は5月3日に現地で確認したものであり、見落としている可能性もあります。工事内容は現場の看板や入札公告等から得られたものです。設計変更などが行われている場合もあります。現場で確認したものであり、工事位置や内容は異なっている可能性があります。八王子医療センター付近では、上記図の赤色で示したような工事が行われています。工事位置や内容は異なっている可能性があります。1医療センター入口交差点(地図)八王子南バイパスと町田街道が交差する医療センター入口交差点周辺では、八王子南バイパスがオーバーパスするための陸橋工事などが行われています。工事入札などでは「館高架橋」と記載されています。床版工事2床版工事が行われている将来の本線(地図)浅川トンネル起点側坑口と町田街道との間では、床版工事が行われています。床版しょうばんとは、橋の床板のようなものです。この部分では、過年度の工事によって橋桁の架設が終了しており、今回の工事はこの橋桁の上に床版を載せる工事のようです。2021年9月30日までの予定で、株式会社ナカノフドー建設が施工しています。均しコンまで施工した続きの工事で、これが完成すると館高架橋の下部工は概ね完成するものと思われます。2021年6月30日までの予定で松本土建株式会社が施工しています。この工事は、下記で記載する医療センター交差点前の切土工事と抱き合わせの工事です。入札情報サービスによると、館高架橋では、2021年02月24日開札で以下の入札が行われました。製作・架設を行うもののようです。入札の結果、エム・エムブリッジ株式会社が落札しています。擁壁工事3擁壁工事実施個所(地図)館小中学校の北側斜面では、擁壁工事が行われています。UR管理道路と八王子南バイパス下り側道の間に擁壁を設置するものです。4既工事で施工された杭この部分では、3月下旬までの予定で大木建設株式会社が深礎杭の設置工事などを行っていました。今回はその深礎杭の下側の土砂の掘削と、隔壁、擁壁表面の施工などを行うようです。5医療センター交差点から見た様子(地図)この工事でこの部分がさらに広がることになります。医療センター交差点前の切土工事6医療センター交差点(地図)医療センター交差点前では、切土工事が行われています。設計図面によると、写真正面にある館ヶ丘団地方面に至る市道横山92号線を医療センター駐車場正面に付け替えるために、正面の山を掘削するものです。2021年6月30日までの予定で松本土建株式会社が施工しています。上で書いた橋脚・橋台工事と抱き合わせの工事です。まで、八王子南バイパスの本線はトンネル構造となる予定です。入札等では「館第二トンネル」と記載されています。5月3日現在、まだトンネル工事は始まっていませんが、現地には樹木の伐採工事を予定していることを知らせる看板が設置されていました。7八王子医療センター前(地図)将来的にはこの地下に本線のトンネルが設置される予定です。入札公告には、今度の函渠18基を設置すると記載されています。工事設計書等がまだ公表されていないので、どの部分の工事なのかよくわかりません。8医療センター東側の並木(地図)医療センター東側ではこのような並木になっていて、ほぼすべて(すべて?)の樹木に、伐採予定であるとの張り紙がされています。この記事は2ページ目以降もあります。進捗状況2019.6八王子市で事業が行われている八王子南バイパスの進捗状況を見て来ました。こちらこの枠内の情報は随時更新されます。「館第一トンネル」の掘削が始まっていました。八王子南バイパスについてはこちら事業概要はこちらこの枠内の情報は随時更新されます。こちらこの枠内の情報は随時更新されます。記事本分の情報と枠内の情報に時間的差異が生じる場合があります。PM館第二トンネルは、規模的に中堅ゼネコンかと思いきや鹿島なんですね。スーパーゼネコンでもこの規模の工事を受注しないとやっていけないくらい経営が大変なんでしょうね。PM入札調書を見ると、準大手や中堅といわれるようなゼネコンも応札しているようです。予定価格60億円なのでスーパーゼネコンが入ってもおかしくはないかなと思いました。建設業界の厳しさはどこもありそうですね。AM館町団地に住んでいる者です。殿入会館付近からトンネルを抜けるゆりのき台の地上部の側道部がよくわかりません。AM地上部の側道は地上を通ることになります。館町団地自治会のサイトにイメージ画像が掲載されています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。ボットによるスパム防止のため、reCAPTCHAを導入しています。サービスに接続できませんでした」と表示されている場合はコメントを送信できませんので、再度読み込んでください。正常な場合は送信ボタンの下に青色のロゴが表示されます。コメントには返信しないことがあります。匿名コメントには原則返信しません。このブログはブログ主の日々の出来事や、まちの様子を記録しているものです。掲載のいかなる事業とも関わりがありません。事業等に関する苦情や要望等は、施行者に直接伝えることをおすすめします。コメント投稿前にご確認ください・記事の内容と関係のある書き込みをしていますか?・個人情報を含んだ書き込みをしていませんか?・特定の個人や団体を中傷したり、不利益を与えるような書き込みをしていませんか?・法令に抵触する書き込みをしていませんか?・用地に関する書き込み(○○が解体されたなど)をしていませんか?そのようなコメントは不要です。・管理者の判断で削除することがあります。本サイトは発言削除の義務を負うものではありません。・悪質な場合は制限などを掛ける場合があります。その他コメント欄のルールについてはこちら。進捗状況2021.3About俺の居場所2の移転先です(詳細)。このサイトについて多摩地域周辺の都市開発や都市計画を中心に、日々の出来事を綴っているブログです。サイトの内容私の行動範囲を中心に、都市開発やまちづくり等、まちが変化していく様子を追っています。上記の通り、いくつかのカテゴリに分け投稿しています。埼玉県ホーム検索トップサイドバータイトルとURLをコピーしました。