外構工事1.着工(2017年8月7日)今日から着工します。家の基礎工事を始める前に、土留めの擁壁を作っていきます。2.基礎掘削(2017年8月7日)基礎の掘削を行いました。同時に残土処分も行っています。3.栗石敷き(2017年8月10日)基礎の下地に小栗を敷き詰め、目つぶしに砕石を撒きました。ランマーでしっかり転圧しています。4.配筋(2017年8月11日)配筋工事を行いました。基礎の生コンを打つ準備も行っています。5.基礎生コン打ち(2017年8月12日)擁壁の基礎のコンクリートを打ち込みました。お盆明けから型枠工事に取り掛かっていきます。6.型枠(2017年8月17日)配筋を行い、型枠を組んでいます。道路に勾配があるので、道路面の型枠は斜めにカットして取り付けます。7.型枠(2017年8月18日)型枠工事が完了しました。天端に面木を取り付ければ、ポンプ車でコンクリートを打設します。8.生コン打設(2017年8月21日)ポンプ車を使い、生コンを打設しました。養生期間をおいてから、型枠を外します。9.型枠外し(2017年8月24日)型枠を外しました。綺麗に仕上がりました。10.整地(2017年8月25日)整地を行いました。余った土を搬出しています。11.鋤取り(2017年12月11日)家の工事、引き渡しが終わったので、本日より外構工事に取り掛かります。ガレージ、アプローチのコンクリート以外はほとんどが白砕石になるので、まずは全体的に土を鋤取っていきます。12.鋤取り・根掘り・砕石(2017年12月13日)ガレージの鋤取り、土留めブロック&階段のベースの根掘りをしました。砕石を敷いてしっかり転圧しています。13.根付け・階段(2017年12月14日)ガレージ周りの土留めブロック、玄関前の階段を根付けしました。階段の下地ブロックは一段を残して積み上がりました。14.ブロック(2017年12月15日)ガレージ周りの土留めブロックが積み終りました。車の出入りの動線を考慮して、道路側は隅切りになっています。15.白砕石入れ(2017年12月16日)家の裏、庭に白砕石を入れました。暴走シートを敷いて、100ミリ厚で入れています。面積がかなり広いので、ダンプ6台分入りました。16.階段・機能門柱(2017年12月16日)階段のブロックに面定規を取り付け、蹴上・立ち上がりをモルタル仕上げしました。玄関前に機能門柱を立てました。土間下地の砕石も入れています。17.白砕石(2017年12月18日)昨日、入れ切れなかった白砕石を入れました。あとは土間を残すのみです。18.土間コン(2017年12月20日)ガレージ、階段のコンクリートを打ち込みました。コンクリートが想定以上に固く締まったので、しっかり撫できることが出来ました。ブロックの天端をモルタル仕上げしました。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。