インターを降りて東に向かい、一つ目の信号を右折。テクノステージ内を通過し、突き当たりを左折します。信号も少なく、通行量も少ないので、スムーズに走れます。コンビニは、府道230号線との角にあったローソンとサンクスは無くなりましたので要注意。道中にららぽーと和泉とコストコ、ルートイン和泉があります。道向かいになりますが、ローソンが2件あります。夕方はららぽーとがらみでルート1は渋滞する可能性がありますので、日曜日に帰るときなどはこちらの方が良いかも。ARENAの所在地ですが、旧ラジ天和泉店さん、ブレスアリーナさんと同じになります。Mapで見る外環(国道170号線)東向きの場合、このオレンジ色の看板が目印です。看板の道向かいを右手前方向に侵入します。上り坂を登っていけば、コースに到着です。現在の状況についてご説明させていただきます。11月中の営業再開に向け、動いています。今しばらくお待ちください。ご支援、応援、本当にありがとうございます。皆様の期待にこたえられるよう、頑張ります。11月19日(月)から通常営業を再開いたします。非常扉の新設、音響設備の再配置が完了しました。・オンロードコースの電気工事が完了。オフロードコースに計測機器設置しました。・オンロードコースにテントが設置されました。・オンロードコースのテント設置、電気工事がスタートします。・オフロードコースのテント設置工事がスタートしました。・マニアリ復旧工事スケジュールを一部修正。・テント修繕の契約書にハンコを押しました。・LED照明器具の増設について・オフロードコースについて・オンロードコースについて・LED照明器具について・マニアリ完全復活。11月19日(月)から通常営業を再開いたします。ご支援していただいた皆様、お手伝いいただいた皆様、お励ましいただいた皆様のおかげで、11月17日(土)に、全ての復旧作業が終了。11月18日(日)に両サーキットとも走行していただき、大筋では問題が無いことを確認いたしました。本当に、本当にありがとうございました。ご利用料金とも、被災以前の状態に戻し、通常営業を再開いたします。重要なのはこれからだと、私どもも認識しております。これからも、よりラジコンカーの走行を、より多くの皆さんに楽しんでいただけるよう、スタッフ一同頑張りますので、ぜひご愛顧いただければ幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。非常扉の新設、音響設備の再配置が完了しました。オンロードコースの入り口扉の設置が完了していましたので、計測機器の設置を行いました。正常に動いていたと思います。後日、オンロードコースにも、ラップタイム読み上げ機能を追加する予定です。スタッフ野尻が掃除機がけ、乾燥作業を行っておりましたが、16日夜の時点では、まだ湿っている部分がありました。本日も頑張って乾燥促進作業を行います。明日までに乾きますように...音響設備は、全箇所共通の音響設備は以前の状態に戻しました。オンロードコース単独の音響設備に関しましては、スピーカーを入れ替える関係で、17日以降の作業になります。オフロードコースのレイアウト作業は、人が少なく、思ったように進んでいませんでした。本日17日に、レイアウト作業を行います。人数は多いと早く終わりますので、ぜひ手伝いに来てくださいね〜・オンロードコースの電気工事が完了。オフロードコースに計測機器設置しました。オンロードコースの電気工事が出来上がり、電灯が灯る状態になりました。テント工事直前に降った雨の影響で、コースがかなり濡れています。現在、扇風機を総動員して、乾燥作業を行っています。本日、入り口と非常扉が設置される予定ですので、今晩に出来上がってましたら、オンロードコースの計測機器の設置を行う予定です。オフロードコース側の計測機器の設置を行いました。プラクティス読み上げPC、レース運営用のPC、プリンタとも、正常に動作いたしました。再設置を行う予定です。オフロードコースの路面は、以前の状態に戻っているように見えました。ジャンプの設置を行い、明日土曜日に、ライン引きを行うスケジュールになると思います。気温も低いですし、スリック路面になるような気がします。日曜日には、楽しく走行していただけるよう、準備頑張りますよ〜・オンロードコースにテントが設置。オンロードコースの電気工事、オフロードコースの路面改修作業がスタートします。オンロードコースにテントが設置されました。15日はロープの固定作業が行われます。電気工事も本日から開始。15日の夜には、オンロードコースにも照明が灯るはずです。オフロードコースのコントロールタワー内の天井&照明工事、両コースの扉、窓の取り付け、オフロードコースの路面改修&レイアウト作業も、本日から開始されます。清水の計測&音響設備の設置作業、野尻のオンロードコースの掃除乾燥&作業等も、本日夜(19時以降21時過ぎくらいまで)からスタートします。お相手は出来ないかもしれませんが、見学に来られるぶんには全然大丈夫です。マニアリの生まれ変わる過程を、ぜひ見に来てくださいね。・オンロードコースのテント設置、電気工事がスタートします。オンロードコースのテント設置、電気工事が、14日からスタートします。テント設置は14日にクレーン作業、15日にロープ固定。平行して行われる予定です。9割がた終了しています。メインのLED照明は2器追加して、200Wが12器になっています。現地からの報告ですと、暗い部分ほぼ無くなったとのことでした。操縦台上と、コントロールタワー下の蛍光灯も、蛍光灯型LED照明に変更しました。これで夏場も虫が寄ってこなくなると思います。表彰台のスポットライトも復活しています。コントロールタワー内の天井&照明工事がまだ終わってませんので、完了次第、PA&計測機器設置作業に入ります。・オフロードコースのテント設置工事がスタートしました。オフロードコースのテント設置工事がスタートしました。テント設置工事は、オフロードコースは11月12日(月)〜11月13日(火)、オンロードコースは11月14日(水)〜11月15日(木)の予定です。電気工事も、11月13日(火)からスタートします。11月13日(火)の夜には、オフロードコースに照明が灯るのではないかと思われます。11月15日(木)から11月18日(日)の午前中くらいで、オフロードコース改修作業を行います。11月18日(日)の午後から、オフロードコース、オンロードコースとも走行、計測が出来る状態にするのが目標です。今しばらくお待ちください。・11月15日(木)〜11月17日(土):オフロードコース路面改修作業(17日日中路面慣らしのお手伝い募集)・11月18日(日):午前中オフロードコースレイアウト作業(17日夜になる可能性あり)(バーベキュー&復旧記念の記念撮影&お手伝いいただいた方は18時まで無料で走行いただけます。・2018年年内のイベント予定(11/6時点)・11月24日(土):オフロードナイトレース(兼計測チェック。2WDストック&オープン。オフロードコース)・12月1日(土):ゆるゆるナイトレース(兼計測チェック。ミニ&YD2TC&ダンシングライダー。ARENA復活祭(2WDストック&オープン。年忘れスペシャル(2WDストック&オープン。PA設備再設置工事が終わった場合のマニアリイベントの予定です。2019年のオフロードのシリーズ戦と、オフロードのタミチャレのシリーズ戦は、現状のところ、開催しない方向で検討中。事前エントリーのデイレース(ビッグレース扱い)をオフロード6回、オンロード2回程度開催予定。あとは土曜夜のナイトレースを行います。・2018年11月下旬:オフロードコース&オンロードコース営業再開。