日除け・風除け・雨除け栃木の店舗・業務用テント、オーニング、幕のことなら自社による縫製加工・鉄骨フレーム製作でテント屋歴10年以上のビガートレーディング!日除け・西日対策でかしこく節電しませんか。今回の案件は弊社として初めての経験となりました。数か月前にご依頼いただいたお客様よりお電話連絡をいただき、宇都宮駅東口に取り付けたテントを一度取り外して、新規テントを取り付けてほしいとおっしゃるのです。かなりの人気店となっておりとても閉店なんて思えませんので????でした!!明確な理由はあるのですが、開示できることではないので、この場では控えさせていただきます。・施工前の打ち合わせとにかく新しいテントに取り換えるということになりました。こちらの現場は宇都宮駅東口という場所柄、日中の施工がNGとなり、夜間作業となります。取り外し、取り付けを夜12時スタートし、翌朝8時までに完了しなければなりません、しかも今回の取り外しとしては、内照式LED灯の取り外しもあるので、時間との戦いが予測されます。そんなことを考慮した見積もりですので、当然前回取り付けた時の金額よりアップしており、お客様としての負担は大きなものになってしまうことが、我々としても懸念しておりましたが、見積提出後すぐにご発注となりました。一日でも早く架け替え工事をできるよう強くご要望されました。ご事情があるご様子でしたので、弊社としても最短で納品ができるよう最善の努力をし、鉄骨フレームの製作、膜材の製作を進め、施工日を迎えました。最短スケジュールにて調整をしたため、金曜日の夜が施工日となり現場近辺は、宇都宮で1番の夜の繁華街入口ということもあり、最後のお客様が退店されたのが12時40分過ぎとなり、作業時間が40分短縮した時点からのスタート。なると作業員全員の士気が高まるもので、予定より作業が早く進みました。このような時ほどケガや、事故が起こりやすいので、休憩を1時間おきに取るよう指示します。夜間でもあるうえ、スタートの遅れを取り戻そうと必死になることで、普段ではないことが起こる可能性が増すからです。お客様にも万が一、翌朝8時までに作業が終わらない場合、翌日に作業することの許可も取り付けることができました。粛々と作業を進め7時前には、すべてのテント作業を終了することができひと安心、LED照明の取り付けを完了するのは時間的猶予がないため、翌日の夜間作業となりました。弊社はLED灯取り付けは行わないのでこの時点で作業完了です。今回の現場においては数か月前に取り付けたテントを1度外して、新たなテントを取り付けるという初めての体験で、少々困惑したところもありました。終わってみれば夜間作業で時間を十分に取れない中の作業であったにもかかわらず、見事な仕上がりにテントを据え付けることができました。現場に携わった方全員の努力のおかげと感じました。ありがとうございました。technology.。