土木工事で使う工程表の種類や特徴が知りたい!こんな要望にお応えします。土木工事の計画を立てるときに使う工程表は、工事の種類や規模によって適切なものが変わります。け、危険物取扱者乙4などの資格もち今はブログで土木施工管理技士の勉強方法や公務員のあれこれ、仕事をメインにさまざまな情報発信をしています。それではさっそくまいりましょう、ラインナップは目次で確認してください。土木工事でよく使う工程表の種類はこんな感じです。工程表の種類バーチャートガントチャート斜線式工程表(座標式工程表)曲線式工程表(出来高累計曲線、グラフ式工程表)工程管理曲線(バナナ曲線)ネットワーク工程表ひとつずつ特徴を確認していきましょう!バーチャートバーチャートは縦軸に作業、横軸に日数をとるため、各作業の所要日数がかんたんに分かるのがポイント!また作業の流れが左から右へ移行していることにより、ざっくりではありますが作業間の関連が把握できます。いっぽうでバーチャートのデメリットは、工期に影響をおよぼす作業がどれなのかが分かりにくいことです。工期内に全体工事を完成できるように、作業それぞれの時間を調整する日程の組み方には3種類あります。現場ごとに合う方法で作成しましょう。ガントチャートガンチャートは、縦軸に作業、横軸に各作業の完了時点を100%として達成度(出来高率)をとります。メリットは各作業の現時点での作業達成度がよくわかることです。逆に、各作業に必要な日数は分からず、工期に影響をおよぼす作業がどれなのか分からないことがデメリットと言えますね。斜線式工程表(座標式工程表)斜線式工程表は、工事区間の延長がながく、工事の進行方向が一定の方向にしか進捗できない工事に使われます。トンネルや舗装工事などがあてはまります。工事出来高または施工量の累計をとり、横軸には工期をとります。出来高の進捗状況がよく分かる工程表です。求める求めた出来高比率を工程表に記入し、予定と実施の両曲線を比較して遅れなどないか確認しながら工程表を管理するグラフ式工程表グラフ式工程表は、縦軸に作業の出来高比率(%)、横軸に工期を表したもの。(斜線)工期や所要日数は明確です。どの作業が完了したか、未着工かなど、進捗状況がかんたんにわかります。工程管理曲線(バナナ曲線)工程管理曲線(バナナ曲線)は、たて軸に工事出来高(%)、よこ軸に工程を表したものです。バーチャートに基づいて予定工程曲線を作成します。予定工程曲線が許容限界からはずれるときは、不合理な工程計画なので再検討および調整して計画をやり直しましょう。上方限界を超えるときは不経済になっていないかなどの検討が必要です。いっぽうで下方限界を超えたときは工程遅延で突貫工事になるおそれがあるので、ただちに計画の再検討をおこなってください。作業順序やネックとなる作業が明らかになるので、重点管理や具体的な情報伝達が可能です。工程が多くふくざつな工事に向いています。逆に横線式工程表などにくらべて作成が大変で、多くのデータを必要とすることがデメリットと言えるでしょう。ネットワーク工程表の解き方については、以下の記事でくわしく書いていますのでそちらをご覧ください。参考になればうれしいです。選任&職務まとめ!届け出や主な職務がまるわかり今回は以上です。参考になればうれしいです。ありがとうございました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。バーチカルカーブの計算や公式★土木縦断図でよく使う基礎知識バーチカルカーブとは、道路などの縦断勾配の変化点に曲線を挿入し、徐々に勾配を変化させて車両がスムーズに走れるようにする曲線のことです。より、必ずと言っていいほど【法面(のりめん)】が発生します。留意点★コンクリート鉄筋腐食について解説こんにちは、土木学士ちゃんさとです。原理や留意点、コンクリート鉄筋腐食のメカニズムについてまとめましたので参考にしてください。電磁波レーダ法とは、コンクリート非破壊検査のひとつ。電磁波を放射し、鉄筋等から反射してきた反射波を受診して、鉄筋の位置や深度を確認します。用語まとめ★施工や補修、点検別にかんたん検索こんにちは、土木学士ちゃんさとです。目次から好きなところにジャンプしてもらって、辞典のように使ってもらえたらうれしいです。4などの資格を取得しています。勉強方法や公務員のあれこれ、仕事の心得などをメインに情報発信をしています。