現場はグリーンフォレストは暖房敷き詰めて、土間打設して養生中。電気のチェックも、柱受け金物の納めも全部ばっちりで一安心。風が強い現場で、ブルーシートができないので土間の仕上がりが心配ではありますが・・・スケルトンハウス捨てコンうって、鉄筋くんでいる最中。こちらはコンパクトハウスなので、きっとグリーンフォレストを追い越す勢いで現場はすすんでいくと思います。今日から着工した新城の家。遣り方と杭芯をだしを開始。朝いって、夕方確認しに行く。明日から杭工事で、終わり次第コンクリート打設。小泉さん、スケルトン早く基礎工事終わらせてね。グリーンフォレストからずっと、小泉さんたちコーエー工業と移動して雨、雪の心配をしながら工事をしてきたので、新城の家まですごく心配。この三棟の屋根がかかるまで、なんとか雪を降らせないで・・・神様・・・という感じで・・・そして、大詰めの弘前の家、明日は早朝からいって、仕上げ工事の打ち合わせ。仕上げはなかなか時間が詰まらないのでピンチです。雪降る前に外構工事も終えなければいけませんので・・・そして、来春から始まる物件の解体の打ち合わせ。近隣住民への挨拶、プランの打ち合わせと今日もスケジュール満タンで、夜中まで調整。道路がせまいので、近くに駐車場を借りないといけないと、友人の不動産業者に電話。運良ければ手配がつきそうな予感。土地をお求めの方問い合わせを!!三内は私自分で買えたら買って、転売したいくらいのお得物件です。