本日より造成工事を着工いたしました。今日は敷地内の伐採作業をおこないました。明日は伐採した木の撤去と既存CBの撤去作業をおこなう予定です。造成工事2本日はヨウ壁をつくるためのベースとなる部分を掘削し、型枠までさせて頂きます。造成工事3先週に均しコンクリートの打設を行い今週は鉄筋組立と型枠組立をおこなっていく予定です。造成工事4先日に鉄筋の組立をおこない、本日は型枠の組立をおこないました。今後は天候を見計らってコンクリート打設をおこなう予定です。造成工事5現地のヨウ壁工事ですが、コンクリート打設からしっかりと養生期間をおきまして、本日型枠の解体を行っております!土も少し入っておりますが、これからまだまだ入れる予定です。造成工事6先日から土を運搬し盛土をおこない、造成工事が完了いたしました。今後は地盤調査等の工事に入っていく予定です。土地にロープを張りました。安全のためにネットも張っています。本日は上下水道の引き込み工事をしています。「柱状改良」と言いまして、地盤調査の結果にて設計されました位置や深さまで重機で穴を掘り、引き抜く際にコンクリートを流し込むといった工法です。担当者さんと現地で打ち合わせをし、基礎がのる高さまでしっかりと造り上げますので、強い地盤ができます。完了し、本日は掘削と砕石敷き均しを行いました。明日は転圧、均しコンクリート打設の準備を行う予定です。今日は砕石敷均し転圧、均しコンクリート打設の準備を行いました。明日は均しコンクリート打設を予定しています。今日は均しコンクリート打設を行いました。基礎貫通スリーブ基礎貫通スリーブの施工をさせて頂きました!予め基礎貫通部にさや管を設置し、基礎の打設後、配管工事の際に実管を接続します。鉄筋を敷き詰めています(^^)基礎図面の通り、べた基礎で家の荷重を分散しているので1カ所に荷重が集中せずとても強い基礎になります。先日から鉄筋と型枠を組む作業をおこない、本日は土間コンクリートの打設をおこないました!コンクリートにはバイブレーターを使ってしっかりと気泡抜きが出来ています。明日からは内部型枠の組立準備をおこなっていく予定です。本日は、内部型枠の組立準備とアンカーセットを行いました。防水シートを敷いて雨仕舞いをし、本日屋根材のガルバリウム鋼板を施工しました(#^.^#)いつも素早く丁寧な作業ありがとうございます。サッシが搬入されすべて取付しました(#^.^#)構造用金物などを取付け外周部の下地工事を進めていきます。今日から本格的に外壁工事着手しました!縦張りの為、胴縁下地工事からお世話になっております。外壁工事お世話になっております。させて頂いております。内部のクロス工事では下地パテ処理より作業開始しております。照明器具などの取り付けを進めております。木工事、最後の仕上げ作業に入りました。二階では建具を吊り、調整などを行いました。