基礎回りは完了しましたので、この後玄関とポーチ部分・エコキュート台の増しうちコンクリートの段取りを致します!!️もうすぐ基礎が完成致します(^^)次はいよいよ上棟に向けて準備に入っていきます。基礎が完成しました!図面通りに施工がされているか厳しい検査を実施し丈夫な基礎が完成しました。ヒノキの土台を敷き詰めています。土台敷き土台と大引を全て並べ終えましたら、外周面にウレタンを吹き付けまして外気が入ってこないようにしております。コンクリート基礎部分には、スタイロを貼りまして、コンクリートからの冷気も入らないようにしてあります(^^)明日は、床の施工をしていきたいと思います。明後日には、柱や梁などの材料が入ってくる予定です。本日エコ・アイ・熱交換換気システムの工事をさせてさ頂きました。床下で配管等が見えなくなってしまいますので接続部はしっかり固定し、ダクトも細かく支持させて頂きました。これで冬は温かく、夏は涼しいクリ-ンな空気で環境に優しいお家になっていきます!今後配線、器具付け等進めていきますが竣工まで宜しくお願い致します。^)汚れないよう、透明のよう養生シートを貼りまして、本日の作業は終わりました。朝からたくさんの柱や梁、壁材などの搬入がありました!材料をあらかたの場所に置き、ブルーシートで覆いました。明後日はいよいよ上棟です(^^)/当日は、よろしくお願い致します。上棟M様上棟おめでとうございます!天候にも恵まれ無地棟があがりました!今後も棟梁、職人さんメーカー様と一緒に「素敵な家造り」の思い出をたくさん作っていただけたら嬉しいです。昨日の上棟後、サッシの取り付けを行いました!本日から、内部の吹き付け断熱までの内部下地をしております(^^)間柱を立て、部屋の間仕切りや中段、枕棚、エラボの下地などを施工する予定です。先ほど住宅瑕疵保険の検査員さんに構造・金物検査を受けました。適切に設置できておりますので合格しております。現在外周シート張りをしております。張り終える夕方くらいに防水検査も予定しています。反射断熱材シートを家中ぐるっと張っています。宇宙服と同じような反射効果で、家を外から包んで熱を入れません。吹き付け断熱までの下地がほとんど終わってきました。さんによる外部の化粧破風施工中です。ボックスの取付施工させて頂きました。電線、配管等はたるまないように梁等に綺麗に支持させて頂きました。ジョイント部も樹脂製のカバーで保護しホコリ等で漏電しないように保護し、またスイッチ・コンセントは毎日のように使用しますので抜き差ししてもぐらつかないようにしっかりと木部にボックスを固定し施工させて頂きました。天井裏や壁内は仕上がると見えなくなってしまいますので何十年も安心して電気を使って頂く為にしっかりとチェックしながら施工を進めいきます。2020年05月26日ウレタン吹付け断熱工事ウレタンの吹付け工事を行いました!吹き付け断熱は、柱と断熱材が密着し、隙間が少なくなるので、断熱性能が大幅にアップします!本日検査も行いまして、とてもキレイに仕上がっている事確認できております。これから本格的に大工さんの造作か始まります。進捗を楽しみにしてください。しまいと棟を施工いたしました。床材張り・框取り付けをしております。入りましてリビングのフローリングを施工しました。傷が付かないようにすぐにエコフルガードで養生をしております!窓枠を付け、柱との間に隙間が生じますのでそこにもウレタン吹き付けをしてから、壁ボードの施工を行います。パネルの設置もさせて頂きました。接続は少し先になりますが引き続き電気やさんにまとめて頂きます。天井ボードも、ほとんど張れてきまして、おりあげ天井の下地も終わってきました。内部の配線工事を進めています。内部も、9割木工事が完了してきました。おりあげ天井のボード施工や、ドア枠周りのボードも貼れてきて段上がりの和室がちょこっと残ってます。外壁張り・シーリング工事が完了しました。本日検査を実施し、チェック表に基づき確認させていただきました。2020年06月19日キッチン施工キッチンの組立を行っています。基礎上塗り作業をしています。本日よりクロス工事を始まりました。パテ処理作業を丁寧に行っています。2020年06月23日エコカラット本日リビングのエコカラット施工をしております!クロス工事の方もパテ処理進めていただいてます。