建物部分の地盤の掘削及び転圧をさせていただきその上にダーミダンシートというシロアリ対策の防湿防水シートの施工をさせて頂きました。太さ13mmの鉄筋を使い間隔を200mmピッチ以内に施工させて頂きました。施工後は配筋検査をさせて頂きました。検査は合格💮しておりますのでご安心ください。ベース部分のコンクリートの打設をさせて頂きました。そのあと基礎立ち上がり部分の型枠の組立とアンカーボルトの取付をさせて頂きました。図面通りに型枠・アンカーボルトが設置してあるかなど確認させて頂きました。検査は合格💮していますのでご安心ください。この後基礎立ち上がり部分のコンクリートの打設をさせて頂きます。部分のコンクリートの打設後養生期間をおきまして型枠の撤去作業をさせて頂きました。完了しましたので基礎完成検査をさせて頂きました。基礎の天端が許容誤差以内に収まっているかなど検査させて頂きました。検査前には基礎断熱の施工をさせて頂いています。上棟に向けて土台据付工事をさせて頂きました。基礎と土台の間にはUFO-Eという地震時の揺れを軽減してくれる金物を設置させていただいていますので地震にも強いお家🏠となっています。換気工事24時間換気システムの本体床下設置と各室行きの配管の施工をしていただきましたエコ・アイ・熱交換換気システムは床下に設置してあるので配管等が見えなくなってしまいますので接続部はしっかり固定し、ダクトも細かく支持し施工しました。本日は上棟おめでとうございました✨✨マイホーム🏠の骨組みが出来上がり本格的に家づくりがはじまりますね。これからどんどん形になっていきますのでお楽しみください。屋根工事アスファルトルーフィング(防水紙)の施工をさせて頂きました。外壁工事タイベックシルバーという反射断熱材シートの施工をさせて頂きました。内断熱と外断熱を併用しているので、最高の断熱構造にもなります👆おまけに湿気をコントロールする、呼吸する材料です。窓一つ一つに外から放水して内部へ水の進入がないか確認する検査となり、検査結果は無事合格💮でした。納材されましたので施工を進めて頂いています。外壁面と屋根面と施工させて頂いていますので断熱材で守られたお家となっております。年中通りて快適に暮らせる構造となっております。施工後には規定の厚みまで断熱してあるか確認する断熱検査もさせて頂いています。検査は合格💮していますのでご安心ください。進めさせて頂いています。外壁の施工が終わりましたので仕上げ工事でシーリング工事をさせて頂いています。窓廻りや出隅コーナー部分の隙間をシーリング材で詰める作業となります。施工業者立ち合いの元、汚れや傷がないか、施工不備はないかなど確認させて頂きました。2022年01月25日キッチン工事システムキッチン・カップボードの組立設置工事をさせて頂きました。部分の下塗りと玄関ポーチ部分のタイルの施工をさせて頂きました。タイルの施工をさせて頂きました。完了いたしましたので木工事完了検査をさせて頂きました。ビスが決められたピッチに収まっているか、ボードの割れがないかなど検査させて頂きました。検査は無事合格💮です。部分の仕上げ塗り作業をさせて頂いています。内装工事クロス施工前の下地処理作業(パテ作業)をさせて頂いています。下地ボードの継ぎ目やビス頭などの凹凸をなくす作業となります。下地処理が終わったところからクロスの施工をさせて頂いています。内装工事クロス工事、順調に進めさせて頂いています。内装工事クロスが貼り終わりました。ありがとうございました。このあと、各仕上げ工事をさせて頂きます。役所の検査員さんに来ていただき完了検査を受けさせていただきました。図面通りに仕上げてあるか確認する検査でキチンと施工させて頂きましたので検査は合格💮です。2022年02月20日サッシ仕舞工事お家🏠の顔である玄関扉と網戸の取付調整をさせて頂きました。畳の敷き込み作業をさせて頂きました。外構工事サンルームの組立設置工事をさせて頂きました。外構工事カーポート🚙の組立設置工事をさせて頂きました。外構工事カーポート🚗下の土間コンクリートの打設をさせて頂きました。