行いました!決められたピッチに施工されているか。図面通りに鉄筋が組んであるか。立上り部分の型枠組立を進めております。従来の家に比べて、吹き付け断熱と反射断熱シートを併用するので、従来の家の約2.4倍の断熱性能がある外壁下地になります。2022年10月04日ウレタン断熱吹付け工事ウレタン吹付け工事が完了しましたので断熱検査をいたしました。システムバスを設置しています!おそうじラクラク浴槽です。現地に搬入され、本日より外壁工事進めています。水切り等の部材取付けを中心に作業しております。大工さんの工事に合わせ2階の給排水配管を施工させていただきました。木工事2階天井下地も出来まして1階、2階と天井ボード貼り等作業進めております。木工事キッチン腰壁やニッチ周りの造作とボード張りなど完了しました。近日中に階段の設置を進める予定です。階段の取付を行っています。設備機器工事システムキッチンの取付です。外部では左官工事が始まりました。木工事1階和室の方の作業を進めています。ボード貼りまで完了しております。ポーチのタイル張り下地施工を行っております。よる基礎上塗りが完了しましたので、外部エコキュートの設置を行いました。吹抜け部のクロス張り進め、先行でシーリングファンの取付を行いました。各部屋も順番に照明器具の取付も進めて参ります。壁紙クロス工事もほぼ張れてきました!!合わせて建具吊りなど大工さんの仕上げ工事も進めております。設備工事トイレや洗面台の取付が終わり、通水・排水チェックしました。畳の敷き込み完了です。外構工事カーポートの設置をしました!引き続きエクステリア工事進めていきます。社内完成検査2日間の見学会開誠にありがとうございました!お引渡しに向け最終検査を実施しました。2022年12月24日お引渡しクリスマスイブにお引渡しをさせていただきました!お住い造り期間中は温かく見守っていただきありがとうございました。