家も汚れてきたし、そろそろ塗装をしようかな......でも、工事はどれくらいかかるんだろう?そう疑問に感じた方、いらっしゃいませんか。家の塗装はだんだん古くなってきて塗り替えが必要になります。いざ、工事をしようと思っても、どれくらいの日数がかかるかわからないと中々工事まで踏み切れませんよね。塗装工事の期間をお伝えする前に、まずは工程の流れを見ていきましょう。工事期間だけを押さえておいても塗装がどんな流れで進むか知っていないと、いったい今なんの作業をしているか把握することができなくなってしまいます。職人さんがしている作業がわかっていると、どれくらい工事が進んでるかがわかり、あと何日くらいで工事が終わるかなと予測することができます。それでは外壁塗装の流れを以下にまとめましたのでご覧ください。(1~3日)4:下塗り(1日~)5:中塗り(1日~)6:上塗り(1日~)7:最終確認(1日)8:足場解体(1日)9:お引き渡し(1日)各工程の期間は目安ですが、上記の日数がかかります。これである程度工事にかかる日数がわかってしまいますよね。それでは以下に外壁塗装にかかる日数をお伝えします。塗装工事の流れについてはこちらの「お問合せからの流れ」をご覧ください。外壁塗装は前述した各工程の日数を合計すると最短でも10日ほどかかります。ここで注意しておきたいところが。この日数はすべての建物に当てはまるわけではありません。平均的に見て10日ほど外壁塗装はかかるということで、建物によって工事期間は変わります。工事期間が変わる要素は以下のことが挙げられます。・建物の規模が大きい・補修するところが多い・劣化が進んでいて下地処理に時間がかかる・下地の状態が悪く、通常回数よりも塗料を塗り重ねる必要がある・塗装以外の工事があるなど建物の規模や工事ボリュームもそこまで多くないとしても、劣化が進んでいると行わなければならない作業も増えます。外壁塗装は下地処理が重要です。下地処理が甘くなると塗装の耐久性は落ちてしまいますので、日数がかかっても適切に行っておく必要があります。下地処理についてはこちらの「施工の際の下地処理」をご覧下さい。塗装は通常だと下塗りが1回、上塗りが1回の流れで進みますが、下地の状態が悪いとさらに塗り重ねる必要があります。下塗りは塗装と下地のクサビとなる塗膜を作るため、塗膜が薄くなるようであれば再度下塗りが必要です。このように状態や建物の規模、工事ボリュームなどで工事日数は違ってきますので、工事期間は10~14日が目安と考えておきましょう。【工事をもっと早く終わらせることはできる?】え!外壁塗装は10~14日もかかるの?もっと早く終わらせることはできない?そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。工事にかかる期間は最低でも10日以上はかかると思っていてください。(建物や工事の規模にもよりますが......)もっと早く工事が終わってほしいと思われるのもわかりますが、それでも無理に工事期間を短縮すると塗装に不具合を起こしてしまう恐れがあります。塗装は塗料を塗っていくだけで簡単な作業に見えるかもしれませんが、塗装をする前に行っておかなければならない作業がたくさんありますし、正しい工程で施工しないと塗装が膨れてしまったり、長持ちしなかったり、剥がれてしまったりなど施工不良を起こしてしまいます。数十万円もかけて行った塗装が短い期間でダメになってしまったらショックですよね。使用する塗料によりますが、塗装は10年ほどは保たせることができます。それが数年、はたまた数ヶ月で剥がれてしまったら、余計な出費です。長持ちする塗装に仕上げるには、しっかり下地処理を行い、塗装はちゃんと乾燥時間を確保して適量ずつ塗料を塗っていく必要があります。これらの作業は必要な時間や日数があります。塗装の乾燥時間はメーカーから細かく指定があるくらいですから、なんとなくで上塗りしてはいけません。前述した日数よりも早く終わらせたいという気持ちはわかりますが、無理な短縮は塗装の品質を落とすため、最短でも10日は工事にかかるということを知っておきましょう。【屋外工事は天気に左右されますのでご注意を!】もう一つ工事日数で注意しておきたいことがあります。それは天候でも工事期間は左右されるということです。外壁塗装は屋外工事ですので、当然のことですが雨や雪が降っていたら作業ができませんので工事は中止になります。気温や湿度でも作業ができないケースがあります。以下の条件だと工事が中止になりますので、延期した分の日数はプラスかかると思っていた方がいいでしょう。【外壁塗装の際は工程表をかならずもらいましょう!】さて、ここまで外壁塗装工事にかかる日数について解説してきました。外壁塗装は10~14日間はかかります。塗装の乾燥時間や下地処理など、必要な時間と日数がどうしてもありますので、無理な日数の短縮は禁物です。天候にも工事期間は左右されますので、工事を計画している方は余裕を持ったスケジュールで行うことをおすすめします。工事の時は工程表が渡されます。工程表は各工程にかかる日数が表記されていて、いつ着工し、いつ引き渡しになるか予定が書かれています。天候などで遅延が出ることもありますが、工程表があればある程度の工事が終わる日を予測しやすいため、工事を行う際はかならず業者から工程表をもらっておくことをおすすめします。工事についてわからないことや気になることがございましたらご相談にのりますので、お気軽にお問合せください。ことなら、LOHASへお気軽にご相談ください。外壁の色がとても調和良く、見た人から感じが良いと言われています。今回いただいたご依頼は、とあるテナントビルの外壁塗装になります。塗装前のお写真からも伺えます通り、外壁には経年劣化によるサビが目立つ状態となっておりました。戸建て同様に、まずは足場を設置し終えると、高圧洗浄にて長年にわたり付着した、黒ずみやほこりなどの汚れをきれいに流していきます。次に、外壁の目地のシーリング改修工事を行います。U様邸の外壁塗装工事が完了しました。こちらの現場では外壁と付帯部の塗装を行い、木製玄関はあく洗いを行なってから塗装しています。塗装をして建物全体の色艶が戻り、美観性が向上をしております。施工前は塗装の色褪せが全体的にあり、外観に古い印象を与えてしまっていました。破風板や軒天井、雨樋などはホワイトで仕上げられていましたので、汚れも目立つ状態です。施工日数17日間モルタル外壁、スレート材の屋根、築15年のS様邸にご依頼いただきました。モルタル外壁はコケやカビなどの汚れが付きやすい特徴があり、今回の依頼主であるS様邸も、日の当たりにくい北面を中心に汚れが目立っていました。屋根は色が褪せ、幕板は一部塗膜が剥がれてしまっていたご様子。S様ご夫婦に住宅診断結果のご報告や見積りの説明をした後、カラーシミュレーションにてお色の決定をしました。