実績一覧こちらでは、浅田設計室が携わった大規模木造建築をご紹介します。日本全国の施設を対象に、用途やご要望、土地柄に合った建物を設計しています。着工、施工という長い工程を経て、ようやく完成です。施工時もいろいろ苦労がありました。おかげさまでCLTに関しいろんなものが見えてきました。1時間耐火建築としての手間もありました。集成材の梁にスリーブ貫通もしました。してトップヘビーな建築となり、構造的にも苦労しました。雨水を利用するため、雨水ピットを階段室下に設け、手押しポンプも設置しました。1時間耐火で木構造体(CLT)が隠れてしまいますが、どうにか一部水平力しか負担させない壁を設け、CLTを現しにしました。外部壁・軒には吉野ヒノキを、2~5階内装壁には吉野スギ、床には南部クリを使用しました。1階の食堂壁には吉野(奈良)県産の広葉樹・針葉樹12種を用い張りました。1階の食堂の吊り下げの照明器具のカバーも吉野スギで製作しました。1時間耐火で構造体が隠れてしまいましたが、仕上げ材ではできるだけ木を使いました。CLTによる外壁の厚みは仕上げから仕上げまでで約390mm,厚い木質の壁に囲まれた空間は、他の構造では感じられない、なんともよい空気をしています。本当に、施工に携わったみなさん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。木造を自由に発想し、大いに木を使って木造建築を楽しみたいと思います。撮影:浅田設計室さんざん苦労した基礎、1階のRC部分の施工が終わり、2階RCスラブへのアンカーセット、コンクリート打設後、いよいよCLTの施工が始まります。今回は、単に、CLTを耐力壁・壁面材のみの使用ではなく、CLTに軸力および水平力とも負担させているため、構成される壁はすべてCLTになります。2階RCスラブへのアンカーセットはとにかく大変でした。軸組工法の柱脚のベースプレートのアンカーセントでも精度を出すのが大変です。今回はCLT壁の鋼台のアンカーセットです。柱下の小さな面ではなく、CLT壁のあるところすべてのアンカーセットで壁の長さ分の精度が要求されます。柱脚の場合でもテンプレートを用い精度を出しますが、今回も当然テンプレートを必要長さ分、作成しセットしました。このセットも一苦労なうえに、コンクリート打設時に狂いが生じないように細心の注意を払っての工事でした。鋼台の鉄骨製作精度と、現場でのアンカーセットの精度を合わせるのが、本当に大変でした。現場での組み立て作業は比較的スムーズで、今回は前面道路が狭く搬入・揚重作業に手間がかかりましたが、ワンフロアー7日~10日のペースで組み上がっていきます。このスピードはCLTの大きなメリットです。最上階のPHは軸組工法での施工です。基礎・1階のRCを施工している間に、銘建工業(株)にてCLTを製作、加工しました。ぷろぼの福祉ビル新築工事では、CLTは軸力・水平力とも負担しています。柱および耐力壁として使用しています。一部のCLTは水平力のみ負担させることで、CLTを現しで使用しています。2丁背中合わせにして240mmの耐力壁として使用しています。この240mmのCLTを一部現しで使用しました。CLTはラミナ(t=30)を層ごとに直交させ製作をしていきます。奈良県での建築ということで、今回、このラミナ材はすべて奈良県産のスギ材を使用しました。当初、コストに見合った奈良県産スギ材を供給してくれるところを探すのに苦労しましたが、どうにかご協力いただけるところが見つかり、製作する事ができました。吉野スギ材ということで、ある程度、他の産地のスギ材より、高強度(高ヤング係数)を期待していましたが、使用するラミナをグレーディングした結果、やはり他の産地のスギ材より強度分布がかなりよく、高強度の材であることがわかりました。建物規模があるため建て方にも時間がかかります。CLTの製作段階では、その間、雨ざらしになることを想定し、保護塗料を塗ります。CLTの量も相当あります。製品検査で写真で写っている範囲すべてがこのプロジェクトに使用するCLTパネルです。