石膏ボード2階は着々とすすんでいます。家具工事が多いうえに、下地の少ない2×4なので内装工事の進みは遅いです。遅い分しっかりとしたものを作っていきたいです。石膏ボードのピッチもしっかりと確認。一部間隔とんでいたところを指摘して手直ししてもらいOK。人がやることなので、ミスはありますがそのためにチェックをするために私達設計事務所がいます。みんな手抜きをしようとして、やるわけでないので・・・100mmピッチ以内のビスが120mmに一箇所なっていてもリズム良くビス打っていると気づかないものです。いうものを性格悪い???私がチェックして指摘するわけです。今日は、洗面カウンターの原寸取りでした。クロスの厚みを計算して、見積寸法より10mm短く発注。原寸をはかるのは大切です。