最初に気にするのは、金額ですよね。建て替えや売却などを考えている方の為に“一連の流れの中における解体工事”を紹介していきます。一般的な住宅の解体の流れと工事にかかる日数を解説します。住宅の解体工事1日目。この日はまず建物のまわりに足場を組みます。敷地が広かったり、作業員がたくさんいる場合は並行して屋根の瓦を下ろしたり家の中にあるガラスや鉄製のものを仕分けたりします。した仕分けが必要なのかというと機械でいっきに壊してしまうと木材も瓦もガラスも鉄もまぜこぜになってしまうから。なると処分費がとても高くなってしまうので解体費を抑えるために、まずは分別できるものを分別します。足場設置と分別作業を同時にできる現場は限られているので多くの場合、1日目に足場設置、2日目に瓦を下ろすなど分別作業という流れになります。3~4日目3日目にやっとショベルカーなどの重機が入って機械による本格的な解体が始まります。一般的な住宅の場合、機械が入ってから2日ほどで建物はなくなって更地になります。これで解体工事完了なのかというと次に家の下、基礎の解体があります。5~6日目5日目は基礎の解体です。一般的な住宅の場合、だいたい1日で基礎の解体が終わります。6日目は家のまわりの解体です。ブロック塀や樹木があって一緒に解体するときは最後にそれらを撤去します。最初に瓦を下ろす作業を足場設置と同時にやれるかどうかなどで1~2日は変わってきますが、およそ6日で解体工事は完了します。天気によって工期が延びることもあまりに悪天候のときには工事ができずやむを得ず工期が延びることもあります。台風が来るときは事前に予測できるのであらかじめ台風で工事できない分を含めて工期を設定します。大雨であれば、工事はできることも多いです。逆に、雨が降るとホコリが舞わないので近隣の方にご迷惑をかけにくいというメリットもあります。集中豪雨や警報が出るほどの雨のときには工事しませんので、その分工期が延びることがあります。残置物の処分が多くある場合(さらに2日程度かかる)屋根が瓦である場合や特殊な屋根の場合(さらに3日程度かかる)工事で別の工程が多い場合(さらに1週程度かかる)あらかじめきちんと工期をお伝えしますきちんとした解体業者は工事の内容や台風などの可能性も考慮してあらかじめ何日かかるか伝えてくれます。万が一、日数を尋ねて「わかりません」という返答があったときは工事の内容を疑ってみた方がよいかもしれません。目指します!まずはお気軽にお問合せください。)この記事へのコメントはありません。この記事へのトラックバックはありません。URL返信をキャンセルする。