外観ポンプ場新築工事(建築主体)が完成7月から工事にかかっていた物件ですが、11月いっぱいで建築工事のみを完成することができました。規模は小さいものの、業種だったり、作業の内容は大きい物件とさほど変わりません。数日単位で業者の入れ変わりがあっため、工程をつかむのがかなり難しいかったです。小さければ小さいなりに大変なものです。余裕を持った工程を提出していましたが、工程通りに日程は終わりました。天候と予備日として12日ほど見ていましたが、完了日は工程通りになったという悪くいえば詰が甘い!良く言えば予定通り!無事に事故もなく工事を終了することが出来ました。してはコンクリートの箱を作るだけなので作業としては難しいものではありません。長さは6M・杭径190Φを4本と270Φを2本の計6本の杭を打っています。杭の精度については、転石に当たることがなかったので1cm程度の芯ズレ程度で精度良く打込む事ができました。PHOTO杭工事が終り、捨コンを打設したあとに基礎の位置を確定知るために捨コンの上に墨出しをします。自分が出した墨に合わせて鉄筋屋さん、型枠屋さんが作業を進めていきます。よって自分がミスをしたら建物自体を壊さなければならない状況になってしまうので墨出し作業は絶対に間違ってはいけない作業となります。写真は鉄筋、型枠を組立てをしコンクリート打設して後に型枠を解体した状況です。ここでようやく地足場(鉄筋足場)を解体することが出来ます。住宅では地足場を組むことはないですが、基礎の高さがまたげる高さではないため足場を利用して各スパンのスペースに安全に下りることができます。t50mmこれは機械基礎等があるため先に機械基礎の鉄筋を組むため捨コンを打ちその上に基礎位置の墨出しをするためです。土間鉄筋組立(機械基礎鉄筋)ポーチ、室内の床の鉄筋・型枠組立が完了です。t200mm土間コンクリートの打ち込みが完了しました。機械基礎の鉄筋がほぼズレる事なく顔を出しています。※通常土間下の捨コンは打たない方が多いのですが、設計に入っていたので打設しました。お金と日数は食い込みますが、精度をあげるという意味では良いかもしれません。スラブ厚t150型枠組み建て(複合板打込み)通常は外枠を先に組立てするのですが、今回は室内側に複合版を打込む設計となっているため内側の枠から組立を行いました。ピンク色に見えているのが複合版です。t30mm+6mmフレキ板の材料を使っているため、型枠を剥がした時点でスレート板を張ったような仕上がりになります。内側の型枠(複合板)を組立後、すぐに壁の鉄器を組立てその後スラブの型枠を敷き込み、スラブの鉄筋組立という順序になります。この作業が終ると壁と天井(スラブ)のコンクリートを打設することが出来ます。天井(スラブ)に関しては打設したばかりの状況です。壁に関しては型枠解体終了後の状況です。通常の養生期間は梁、スラブに関しては4週間放置することとなっています。2週間、3週間分の試験体をあらかじめ用意しておくことで経験上、強度が出ていると思われる日に試験体の潰し試験を行い設計基準強度を上回っていれば型枠を外す事が出来ます。ポンプ場の現場の場合は2週で設計基準強度を3N/kg以上回っていたので2週間の養生期間で型枠を解体しました。土間の上に土間?と思われるかも知れませんが・・・いや!自分も思いました。図面を見ていると多分排水溝があるからこういった事をするんだろうなということは読み取れます。この時点でコンクリート打設7回目です。養生期間に日数が奪われるのも解る!はたから見ると毎度現場に作業員がいない!なんて思っている方もいたのではないか?とこちらも思うくらいでした。さんとの作業の取り合いを考慮し、板金工事を最後に行う事と決定しました。いう訳で屋根のトタンを張って工事完了となります。事故もなく無事に工事を完成させることが出来ました。単発作業の多い中、日程を調整して作業に取りかかっていただきありがとうございます。して、現在も現場管理をしながら実際の工事現場の事、施工状況などを書き込んでいます。皆さんと共有できればと思います。紹介していこうと思います。住宅に係る家具や工具、設備などのおすすめする商品の紹介もしていきたいです。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。実際の工事状況の最新記事8件2022-12-18ポンプ場新築工事(建築主体)2022-09-22RC構造の基礎工事のコンクリート打設完了!次の工事は・・2022-07-16カーポートにサイディングを張ることで車の寿命を延ばせる。建物は月日の経過とともに、日々劣化していくものです、建物の状況を確認し、気になる点や破損個所があった場合、被害を広げない(修繕費用を抑える)ためにも早めに対処が必要とされます。