セットアップ方法と、他の製品およびアプリケーションとの統合方法をご覧ください。企業管理対象プロジェクトをアジャイル開発プロセスに合わせて設定する方法をご確認ください。プロジェクトで課題の作成、検索、作業を行ったり、プロファイルを管理したりする方法などを説明します。チーム管理対象プロジェクトで作業するチーム管理対象プロジェクトを開始して機能を有効にし、それらを管理する方法をご確認ください。よって、複数のチーム、プロジェクト、リリースにわたる作業を計画して表示します。フィルターを設定するカードのカスタマイズボードの見積もりと作業の追跡の仕組みを設定します。ロードマップの表示方法。レポートを確認して理解するこのページはチーム管理対象プロジェクト向けです。とある場合は、企業管理対象プロジェクトの記事をご覧ください。企業管理対象プロジェクトとチーム管理対象プロジェクトの違いに関する詳細。レポートではスプリントの完了に伴うチームの進捗を追跡します。このレポートは完了した作業量を示し、計画済みの作業と比較します。パスとの偏差を特定するのに役立ちます。レポートはスプリント機能が有効になっている場合にのみ使用できます。ポイントまたは課題数で測定される、作業量を表します。スプリント用に計画された作業を示します。「完了」に移動した作業が表示され、「完了」ステータスはボードの右端の列にあります。予定どおりに完了するため、チームがスプリントを通じてどのように進捗するべきかを大まかに示します。チャートの作業スコープと完了した作業の線の間の距離が、残りの作業量です。スプリントのすべての作業が完了すると、これらの線が交わります。ポイント見積りを使用してレポートが表示されます。見積機能が有効化されていない場合、課題の数を使用してレポートが表示されます。各課題の重みは同等として扱われます。(プロジェクトのサブタスクに独自の見積もりがある場合も含む)。ストーリー、バグ、タスクなど、標準レベルの課題タイプのデータのみを使用します。