#60を見る写真をクリックすると大きな画像を見ることができます。1~1011~2021~3031~4041~5051~6061~7071~8081~9091~100101~110111~120121~130131~140141~15012020/03/25現地確認。道路から高低差が約3.5m程あります。22020/04/06地盤調査を行いました。杭を打つまでもないが、何もしないのもちょっと不安な感じです。32020/07/27久しぶりに現場を見に来たら雑草が生えてますね。42020/08/24草刈りをしました。52020/08/27地鎮祭を行いました。途中パラパラと雨が落ちてきましたが雨滴が気持ちよくて丁度いい感じでしたね。62020/08/28地盤の表層改良をすることになりました。約90cm掘って、改良剤を混ぜて埋め戻します。72020/08/29敷地を6分割して改良して行きます。82020/09/01ランマーで転圧中。92020/09/01WEBカメラの画像です。遅くまで掛かりましたがなんとか終わったようです。102020/09/02外部の配管を先行埋設しています。112020/09/04基礎の遣り方を出しました。122020/09/05WEBカメラの画像です。132020/09/05折り返しで砕石を積んできました。142020/09/05砕石地業です。152020/09/05雨が降って来たので今日の作業はここまで。WEBカメラにすべて記録されているので便利です♪162020/09/08昨日は台風10号で一日休業でした。プレートで砕石を転圧しています。172020/09/08防湿フィルム敷き込み182020/09/08捨コンを打っています。クレーンを使ってホッパーで打ってますね。192020/09/08捨てコンクリートまで終わりました。202020/09/11お隣が上棟だったのでしばらく現場を空けてました。今日から基礎の配筋を施工します。立ち上がり部分は工場で作ってきてますので、並べて行きます。212020/09/11スラブ筋を並べます。サイコロでコンクリートの被りを確保します。222020/09/11縦横並べて結束して行きます。D13-@200です。232020/09/11土台が乘る立ち上がりも施工。242020/09/11配筋完了です。月曜日に配筋検査を受けます。252020/09/14外周部の型枠が立ちました。262020/09/14今日は瑕疵保履行保険の配筋検査を受けました。272020/09/14スラブ筋はD13-@200です。検査無事に合格しました。明日はコンクリート打設です。282020/09/15今日はコンクリート打設です。ポンプで上から打ってます。292020/09/15アンカーのセットとポインターも設置済みです。302020/09/16立ち上がりの型枠を組んでいます。312020/09/16明日は天気次第ですが、コンクリート打設です。322020/09/17ポンプでコンクリート打設しています。332020/09/17雨の養生をして今日の工事は終了です。342020/09/19お天気回復したので、セルフレベリング剤で基礎の天端を水平にします。352020/09/21養生期間を置いたので型枠をばらします。362020/09/21掃除して基礎工事完了です。372020/09/29床下の配管工事をしています。382020/09/29土台が届いたようです。392020/09/29明日から大工工事開始です。402020/09/30今日から土台を敷きます基礎パッキンを基礎の上に乗せていきます。412020/09/30土台を適所に設置して行きます。422020/09/30大引きを取り付けました。432020/09/30私が現場に到着してWEBカメラに映ってました。何も指示することなく、いつも通りの流れです。442020/09/30断熱材を施工。最近はプレカットして来てるのでゴミも出ないし早くていいですね。452020/09/30構造用合板を敷き詰めます。462020/09/30CN75釘で@150で留めます。472020/09/30ラッピングして雨養生します。482020/09/30片付けて今日の作業は終了です。492020/10/012階床までの材料を搬入しました。502020/10/05今日は上棟吉日!クレーンが来ています。足場は土曜日に先行で組んあります。512020/10/058時から作業開始です。522020/10/052階の床梁を柱に乗せて行きます。532020/10/05ちょっと出遅れて私が現場に到着した時にはここまで進んでました。542020/10/052階床ののグリッドが出来上がっています。552020/10/052階床から上の材料が届きました。562020/10/052階床に構造用合板を敷き詰めます。572020/10/05CN釘75mm@150で留めます。582020/10/052階から上の材料をクレーンで運びます。床先行の工法なので、作業スペースも確保できて安全ですね。592020/10/052階の柱を立てて行きます。602020/10/052階リビングなのでスパンは2階の方が飛んでます。大きな梁はクレーンで吊るして取り付けます。612020/10/05屋上はルーフバルコニーなので、構造用合板を敷き詰めます。622020/10/05こちらも同じくCN75@150で釘留めします。632020/10/05屋根周りの材料をルーフバルコニーの床に乗せます。作業スペースがフラットなので安全です。642020/10/05バルコニーの手摺は目隠しも兼ねて2m程あるので長い束を立てています。652020/10/05母屋を組んでいます。662020/10/05こちらもスパンが飛んでいるので大きな母屋になります。672020/10/05棟が上がりました。682020/10/05お昼はお施主さまからお弁当を頂きました。692020/10/052段になっててカメラの画角に入りきれなかったので2枚に分けて撮影。ボリュームあって満腹になりました^^702020/10/05午後の部開始です。屋根の垂木を施工しています。712020/10/05野地板を貼りました。構造用合板12mmを使っています。722020/10/0516時過ぎましたが、気候がいいので頑張ってルーフバルコニーの下地まで一気に終わらせるようです。732020/10/05片付けて今日の作業は終了です。お天気も午後からは雲一つないさわやかな秋晴れで気温も25度位だったの快適に作業できました。足場のメッシュも撮影用にわざと開けてたようですね。このように見せる化が次のお仕事につながるということを皆わかってきたようです。742020/10/07屋根のルーフィング完了!台風が来ているので、雨が降り出す前に屋根工事を終わらせます!752020/10/07筋交と金物の取り付けが進んでいます。762020/10/072階の室内全景。車庫と2階が同じ高さになるように設計しています。772020/10/08今日は屋根工事です。782020/10/08ガルバリウムを施工しています。792020/10/09屋根ガルバの施工完了!802020/10/09ルーフバルコニーの防水も終わりました。プロムナールーフです。傷防止にスタイロフォームで養生しています。812020/10/12窓台の施工完了!822020/10/13サッシが入荷しました。832020/10/13玄関ドアの枠を仮り留め。ここはポーチになるので、モルタルで勾配を作ってFRPで防水した後にタイルを貼って仕上げます。ドア枠の下部分の防水が肝ですね。842020/10/15筋交と金物が全て取り付け終わりました。来週19日に中間検査を受けます。852020/10/19サッシの取り付けが済んでます。862020/10/19外壁工事が始まりました。透湿シートを貼っています。中間検査も無事に合格しました。872020/10/20透湿シートの施工完了!これで雨に濡れなくなります。建物の形も大体わかりますね。882020/10/20屋根断熱の通気部材を施工中。892020/10/21玄関ポーチのFRP防水の施工が終わりました。902020/10/21ユニットバスの施工完了!912020/10/21屋根の断熱材を施工しています。922020/10/27壁の断熱材も施工がほぼ終わりました。グラスウールの充填断熱です。932020/10/30サイディング工事が順調に進んでます。942020/10/30軒天の施工が終わりました。952020/10/30室内はフローリングを貼り始めました。962020/11/02フローリングの下にある銀色のパネルは床暖房の温水パネルです。972020/11/04給排水設備の配管です。青いホースが水、赤いホースがお湯です。982020/11/09窓枠の取り付けが終わりました。992020/11/10石膏ボードを貼り始めたました。1002020/11/12キッチンの床は塩ビタイルを貼っています。1012020/11/12吹き抜け部の石膏ボードを施工しました。1022020/11/13スキップフロア部分の階段を架けています。1032020/11/16宅配ボックスが着きました。1042020/11/16キッチンを組み立てています。1052020/11/18階段の施工完了!1062020/11/18一部屋づつ石膏ボードを貼っていきます。大工工事もあと1週間程で終わります。1072020/11/24シーリング工事が始まりました。1082020/11/30雨といの施工完了!1092020/11/30大工工事もほぼ完了です。1102020/11/30レンジフードの取り付けも終わり、次はクロス工事です。1112020/12/02足場が取れました。1122020/12/07今日から左官工事です。基礎の幅木を仕上げています。1132020/12/09玄関ポーチのタイル施工完了!1142020/12/11クロス工事が始まりました。石膏ボードのパテ処理中。1152020/12/14駐車場からの鉄骨ブリッジが架かりました。1162020/12/14クロスほぼ完了です。1172020/12/17美装が終わりました。完成写真を一挙撮影してきました。1182020/12/172階に玄関があります。このスチール製のブリッジを渡って玄関へ。車庫周りとブリッジの床は造成工事で後日です。1192020/12/17玄関ポーチ部分です。玄関ドアはスライド式です。1202020/12/17玄関ホールです。右が玄関収納になっています。1212020/12/17玄関収納には可動棚を設置。宅配ボックスも付いています。1222020/12/17コロナ時代の必需品。1232020/12/172階トイレです。奥に間接照明が仕込んであります。1242020/12/17LDKです。1252020/12/17キッチンはL3600mmのダイニングテーブル一体式。1262020/12/17カップボードもグラフテクト製です。1272020/12/17キッチンの上部は屋根勾配を利用して吹き抜けになっています。窓からの採光で明るいですね。1282020/12/17吹き抜けの窓です。後で出てきますが、この窓はルーフバルコニーに面しています。1292020/12/17今回のこだわり部分、スキップフロアです。H1400の藏が下部にあります。荷物が入っているので撮影はなし。1302020/12/17スキップフロア部分を通って屋上のルーフバルコニーへつながります。1312020/12/17スチール製の特注手摺を取りつけています。1322020/12/17ペントハウス部分は1畳程度。3階建てにはなりません。1332020/12/17屋上のルーフバルコニーです。この窓がキッチンの吹き抜けに面しています。1342020/12/17手すり壁を少し高くしていますので、タープとかで覆えばおうちキャンプとかできそうですね。1352020/12/171階へ下りて階段下収納です。1362020/12/17階段の裏側も石膏ボードを貼ってクロスで仕上げていますね。1372020/12/171階の廊下はクローゼットを兼ねています。1382020/12/17洗面台です。1392020/12/171階トイレです。パナソニックのアラウーノです。1402020/12/17ユニットバスです。TOTO製1616サイズ1412020/12/171階洋室です。窓が小さいので採光が取れず、図面上はウォークインクローゼットにしています。1422020/12/17ドアが2つついています。将来2部屋に分割できるように。1432020/12/171階洋室です。フローリングはリクシルのラシッサです。1442020/12/17外構工事はまだこれからなので、外観の完成写真はまた後日撮影します。明日はお引渡しなので内部の撮影を先に終わらせた感じです。1452021/03/10緊急事態宣言も解除されたので、書類関係のお引渡しに伺いました。ここ飛行機が上空を飛ぶんですよね。風向きにもよるようですが工事中も何度も色んな飛行機を見れて楽しかったです♪1462021/03/10外壁はKMEWのサイディングです。1階は縦張りにしてシーリングの継ぎ目を極力減らしています。1472021/03/10外構工事もほとんど終わってました。1482021/03/10車庫から直接玄関に行けるのはこの区画だけなので、土地の取得時からアドバイスできて正解でした。1492021/03/10最初の状態がこれです。1502021/03/10このように屋上をバルコニーにした素敵な建物が完成しました。建物はプランする人によって見た目が全然違いますね。この分譲地には4件それぞれ違う工務店が建ててますが、完成した建物を見ればそれぞれの会社の特徴がよくわかります。以上で現場レポート終了です。