新たに着手する現場の準備工を進めています。配置出しを行い、地盤調査も行いました。来週には、地鎮祭を執り行い段取りが整いましたら、基礎工事に着手します。地鎮祭を執り行いました。本日、素晴らしい晴天の下で地鎮祭を執り行いました。数日中に基礎工事に着手します。基礎着手、掘り方施工中です。準備が整い、基礎工事に着手しました。現在、掘り方を進めています。地盤調査の結果、地盤の強さのバランスが悪かったので砕石を通常より厚くする補強工事を行います。砕石厚さを増す工事が順調に進んでいます。砕石を入れて、1tローラーにて転圧を行いました。基礎施工に入りました。通常の基礎施工を行っています。続いて外周の捨てコンクリートを打設します。鉄筋組みが完了しました。鉄筋工事が完了しました。設計通りに、規定通りに施工しています。明日から型枠施工を行っていきます。明日はコンクリート打ち。型枠の施工が完了しました。明日がコンクリート打ち工事となります。8.2018年06月08日コンクリート打設中です。本日は、朝からコンクリートを打設しています。左官屋さんが均してくれています。基礎工事、完了しました。養生機関を経て、型枠もバラシました。外周の埋戻しも完了しましたので、これで基礎工事は完了です。足場が施工されました。安全に工事が進むために、足場施工は非常に重要です。今回も打合せ通りにしっかりと施工されています。明日は、天気も良さそうで、いい上棟工事ができそうです。上棟工事・・・その1今日は、上棟工事を行っています。梅雨の晴れ間のいい日になりました。現場は順調に進み、今は2階の構造を組んでいます。午後からは小屋組みを行い、棟上げとなります。上棟工事・・・その2無事に上棟工事が完了しました。現場は順調に進み、屋根の野地板合板まで施工しました。明日から、大工工事を進めていきます。屋根防水下地を施工しています。昨日の上棟に続き、大工工事を行っています。野地合板に防水アスファルトルーフィングを施工しました。下地材を施工して屋根屋さんに屋根工事を行ってもらいます。建築金物の施工が完了しました。屋根下地施工が完了し、構造を支える建築金物の施工を行いました。柱の上下、筋交い、構造材の継手、仕口、それぞれに規定に準じて施工しています。来週には第三者機関の建方検査を受けます。来週サッシ枠が納品されます。屋根工事を進めています。屋根屋さんが屋根工事を進めています。S様邸の屋根は、洋風平瓦葺き。今日は棟瓦や袖瓦を施工しています。床組を施工し、サッシ枠も入りました。1階の床組を施工しました。仕上げのフローリング材となります。サッシ枠も入りました。規定通りに防水処理を施し取り付けられています。吹付断熱工事の準備を進めています。屋根下の透湿防水シート張りを行いました。このシートに対して断熱材を吹き付けます。断熱工事を施工します。外装工事が始まりました。外装のサイディング工事が開始されました。仕上がりが楽しみです。壁のボード施工を進めています。壁の石膏ボード張りを進めています。床から2階の構造材まで一枚で張り上げていきます。階段が施工されました。階段は、ゴム集成材の階段を標準採用しています。安全に順調に進められます。玄関ホールにアール仕上げのニッチ。玄関ホールにニッチの下地が施工されています。上辺をアールに仕上げるために、薄いベニヤを用いてアール型に作ってあります。22.2018年07月28日ユニットバスを施工しています。今日は、ユニットバスの施工を行っています。本体は、ほとんどできあがり、あとは細部と扉を付けていきます。壁、天井ともに石膏ボード張りがかなり進んできました。クローゼット内部の仕切り棚も施工し、あとは細部の工事を行えば大工工事は完了となります。大工工事、完了しました。6月の上棟以降、行ってきた大工事が完了しました。来週から、仕上げ工事を進めていきます。25.2018年09月06日クロス工事が完了しました。仕上げのクロス工事が完了しました。この後は、クリーニングと並行しながら木製建具や設備機器の工事を進めていきます。左官工事を進めています。仕上げの左官工事を行っています。勝手口のモルタル階段を施工しています。玄関アプローチを施工しました。玄関のアプローチを施工しました。石の乱貼りで仕上げています。外構工事、外部フェンスを施工しています。外構工事も順調に進んできました。今日は、敷地外周にフェンスを施工しています。外構工事も順調に進み、ウッドデッキ、芝生敷きが完了しました。あとは、道路側に土間コンを打設して完了となります。外構工事も完了し、本日無事にお引渡しとなりました。週末にはお引越しとなります。新しくリフォーム工事を開始しました。今日から、新しく水廻りのリフォーム工事を開始します。お客様が暮しながらのリフォームですので、工事中のための仮設水廻りを設けます。リフォーム工事に着手しました。本日より、新しくリフォーム工事に着手しました。水廻り、玄関、LDKをリフォームします。現況の内装を解体していきます。全ての工事、完了検査も終わり、完成・お引渡しとなりました。進入路工事に着手しました。今日から、新しい現場に着手しました。今回の現場は、前面道路から直接現場にアクセスできないため、ご近所の畑を通らせていただいての工事です。検索LINEで気軽に家づくり相談LINEで気軽に家づくり。