工事完了、お引渡しです。2M様、今日までありがとうございました。これからも、どうぞよろしくお願いします。工事完了、お引渡しです。1見学会も終了し、見学会後のクリーニングも完了しました。今日、節分は日がいいので工事完了、お引渡しです。洗面化粧台を施工しました。洗面化粧台の施工も完了しました。いつも使用するものとはサイズ、仕様が違う洗面化粧台なので、工事前から大工さんとも何度も打合せを行って施工しました。無事にピッタリと納まって一安心です。29.2023年1月17日トイレを施工しました。トイレと手洗い器を施工しました。トイレの中は、床はクッションフロアで壁紙は奥の面だけ貼り分けています。28.2023年1月10日トイレ、洗面設備を取り付けます。トイレと洗面化粧台が搬入されました。今日から、水道屋さんによる取り付け工事が始まります。引き続き、クリーニング中。写真撮影は行いましたが、引き続きクリーニングを行っています。サッシの溝にたまったホコリもしっかりとお掃除します。昨年のうちに、クロス工事が完了しました。年明けからクリーニング工事をスタート。リビングの養生が取れたので、見学会広報用の写真撮影を行いました。25.2022年12月29日クロス工事を完了しました。22階の階段ホールの様子です。壁だった場所ですが、奥のサッシからの光がホールに入るように、壁に穴を開けました。クロス工事前だったので、大工さんにくり抜いてもらい、クロス貼りに間に合いました。24.2022年12月29日クロス工事を完了しました。年内にクロス工事まで終えることができました。キッチン周りもキレイに貼られています。外装工事が終わり、外部足場を撤去しました。この後は、玄関ポーチや外部の仕上げ工事も進めていきます。大工工事完了、クロス工事中です。大工工事が完了し、今週からクロス工事を行っています。パテ処理を行い、ボードの継ぎ目やビスを打った箇所を埋めていきます。21.2022年12月5日キッチン前のコンセント・スパイスニッチ対面キッチンのダイニング側の壁に、ニッチをつくりました。コンセントもあるので、ホットプレートなどを使う時に便利なニッチです。20.2022年12月5日システムキッチンを施工しました。システムキッチンが入りました。お風呂と同様に値上り前に発注してあったので、現場のスケジュールを合わせて進め、無事に施工することができました。階段の施工を行っています。段板など部材を現場に合わせてカットして、一つひとつ組んでいきます。外壁の施工を完了しました。外装工事を完了しました。外壁は、ガルバリウム鋼板を採用しました。雨どいを施工しましたら、足場も撤去します。17.2022年11月26日ユニットバスを施工しました。ユニットバスが施工されました。設備機器の値上りがあったため、上棟前から施工スケジュールを立てていました。大工さんが現場を合わせてくれて、無事に施工ができました。16.2022年11月11日フローリングの施工も完了しています。1階、2階ともにフローリングの施工を完了しています。ナラ樫の色合いで、落ち着いた雰囲気の床に仕上がっています。現場は、この後は壁の石膏ボード張りに進んでいきます。壁の断熱材は、高性能グラスウールの16K仕様を採用しています。床から上の構造材まで入れて、フィルムをしっかりと留め付けてあります。中間検査を受けました。耐震部材や金物を施工したので、中間検査を受けました。検査では、現場を見るとともに、検査員さんも写真を撮っていきます。結果は、無事に合格しましたので、引き続き大工工事を進めていきます。電気屋さんが配線工事中です。電気屋さんの配線工事が始まりました。今日、現場にてM様と電気屋さんとの打合せも行われました。その内容も踏まえて、来週から本格的に配線工事を進めていきます。12.2022年10月29日サッシが入りました。サッシが現場に取り付けられました。鈴木工務店のサッシは、YKKさんのAPW330でアルゴンガス封入タイプを標準採用しています。屋根はガルバリウム鋼板たて平葺き。屋根工事が始まっています。屋根は、ガルバリウム鋼板のたて平葺き。黒系のガルバリウムを採用しています。上棟工事3無事に上棟工事を完了しました。屋根の野地板合板まで施工し、月曜日からは外部の耐力面材を施工します。M様、今日はおめでとうございます。来週からも引き続きよろしくお願いいたします。上棟工事2現場は順調に進んでいます。お昼前に、2階の構造材まで組めました。午後からは、小屋組みを組んでいきます。上棟工事1今日は朝から上棟工事を行っています。現場は順調に進み、1階の構造材はほぼ組みあがりました。床下断熱材を施工しました。伏せの後は、床下の断熱材を施工しました。この上に、24mmの構造用合板を施工して、現場の上棟準備は完了です。天気予報も良さそうなので、いい上棟工事が迎えられそうです。上棟工事に向けて、今日は土台伏せ行いました。基礎の上に、基礎パッキンを取り付け、その上に土台を施工します。来週は、断熱材と床合板の施工を行います。基礎のコンクリート打設を行い、養生期間を置いて脱枠を行いました。職人さんが、基礎内の掃除を行っています。土曜日には土台伏せを行い、上棟工事に向けた準備を進めていきます。基礎一体打ち工法型枠です。いつものベタ基礎一体打ち工法にて施工しています。内側の型枠は、全て専用金物にて空中に浮かせてあります。6日にコンクリートを打設する予定です。現場は順調に進み、鉄筋工事に入っています。外周と内部の地中梁部分の立ち上がり筋を施工中です。ここが済んだら、ベース鉄筋を組んでいきます。基礎工事に着手しました。地盤調査の結果も良好で、現場準備が整ったので、基礎工事を開始しました。基礎部分の掘り方から始め、この後は砕石転圧へと進めていきます。地盤調査を行っています。新しい現場の地盤調査を行っています。調査結果が出ましたら、今週後半ぐらいから基礎工事に着手する予定です。台風が過ぎ去った今こそ。新しい現場の解体工事を始めました。昨日から、新しい現場が始まりました。今回の現場は、建替えのお家なので、まずは解体工事からです。『親と同居する中で家族も増えて、今までの家では少し不便を感じてきて。3年前ぐらいから家づくりを考えるようになりました。地盤調査を行っています。新しく工事をさせていただく現場です。本日、地盤調査を行いました。新しく現場をスタートします。新城市下吉田地内にて新しく現場をスタートします。解体工事を完了し、地縄を張ってあります。検索LINEで気軽に家づくり相談LINEで気軽に家づくり。